同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

对500kV 电线工程解困

Bantin 7.25 (TT) - Go kho cho cong trinh duong day 500kV.jpg
省人民委员会副主席陈明福在会议上发表指导

 据悉,经过同奈地区的500kv电线工程的总长度为146多公里于319柱根的位置需要施工,但目前只有268柱根已施工,还有51位置还没完成。此外,经过同奈地区的各类高压电网工程还有:Song May 500 kV变压站;仁澤 220 kV 变压站和连接头脑;仁澤– Cat Lai 220 kV 电线引起施工工程延迟的原因是由于解放平面和赔偿工作遇到困难。其中,一些家庭不接受交让土地因为还在等待解决再定居问题;其他的就认为要交出来的土地面积太多而赔偿的价格太低于市场价格和农作物价值;有的地方由于地图上的误差而还没完成赔偿方案。

在会议上发表指导,省人民委员会副主席陈明福强调,上诉的工程都属于国家重点项目,因此 ,各地方要积极的实现赔偿方案,完整档案,压价,清算工作。地方和投资者与其他相关单位要主动配合,为了快速的解决解放平面,赔偿问题上的困难,保证能按已提出的进度移交工程。

 来源:同奈报

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60