同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

促进建设隆成国际机场成成分预案

​(同奈- 门户) – 为了担保安全开掘隆成国际机场第一阶段要求全部成分预案都要同步进度 .

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-06-17.10-15-58.jpg

隆成国际机场第一阶段在施工跨越进度 10-20天。.​​

客站,跑道跨越进度

隆成国际 机场第一阶段分成4个成分预案:第一成分预案 – 国家管理各工程、2成分预案 2 –服务开飞的管理工程;3成分预案 – 航空必要工程;4成分预案 – 其他工程。
这段时间,投资家,努力加速成分预案担保同步开掘于2026年。

3号成分预案,建设隆成国际机场的重要成分第一阶段预案,据越南(ACV)航空总公司,这段时间,各投资家组织施工,紧接着各工程进度。其中,于建设客站各工程,现在各投资家在进行放水泥地面。主要投资家呈上准确投标档案各装备。钢铁结构的90%已到工程。据预算,安装客站工程钢铁结构从2024年8月开始。“对于客站投标,现在跨越计划10-20天"-ACV总经理武世筏说出。

在建设和安装上下道投标,跑道、停飞机、各投资家在展开施工担保进度。对此投标、目标就是完成、准备装备和准飞于2025年4月30日,跨越计划3个月。


施工交通路线各工程连接客站和51号大街,胡志明市-隆成-油线高速公路按进度展开。

在2号成分预案,越南管理菲总公司说出,施工各投标的粗部在达和跨越进度。实现投标选择咨询建筑及装备,6月完成50% 会发布邀请投标。

据 ACV, 为了担保同步施工各工程预案,ACV指导隆成国际机场指导班监督进度、施工各投标进度、施工剩下投标时间于是融合进度避免冲突。“非常重要就是各成分预案的完成时间,特别是必要投标,要融合不然会影响预案进度",武世筏先生说出。

促进实现4成分预案进度


至今,在建设隆成国际机场第一阶段,4号成分预案是展开最慢的预案。


4号成分预案 (包括,货品站、航空物流区、保修飞机、提供饭、执行起飞中心)。据越南航空局代表,最大的困难就是计算投资至国家金额的投资家。


对此障碍,计划投资部副部长杜成忠认为,分享预案的利润、危害是国际通例,要根据各行业、领域的特征要素、航空局要参考、咨询ACV在投标菲航空服务经验。


武氏筏提议4号成分预案的必要项目如货品站、航空物流区、飞机保修区、提供饭菜区… 要快速展开因如果其他成分预案完成也要等待全部成分 预案完成才运行。

 ​省级和各厅、行的会议上听到各成分预案实现到5月低的进度,政府副总理、隆成国际机场第一阶段组长陈鸿河提出交通运输部的要去、越南航空局跟投标局(计划投资部)于是明显设定、收各标准、服务信息责任于是选择足够能力、工业、信任、越南商标、提供最好服务、吸引地域内的客人、广播人民的传统、服务于国际机场规模的投标家。"4号成分各预案会决定区内的一个国际机场信任、质量、竞争",副总理陈鸿河说出。

同时,副总理陈鸿河也强调、完成的组织投标是非常重要时期。



作者: 永光

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60