同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

隆成国际机场加快建设实现

​(同奈 – 门户) – 政府总理范明政要求进度、有关单位、各干部、工人、劳动者明显设定2024年就是加速建设第一阶段隆成国际机场预案​

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-03-12.15-57-43.jpg 

施工第一阶段隆成国际机场客站

努力剪短施工时间


最近,政府办公室有政府总理范明政的检查和展开各重点工程情况结论报告。其中,对于第一阶段隆成国际机场、政府总理管制至有关单位(投标家、咨询、监督…),至各干部、设计、工人、劳动者设定2024年就是加速一年, 2025年就是突破一年于是2026年6个月出集中完善、成交和开掘

政府总理范明政强调,这就是2017年被国会批准国家重点预案, 政府总理2020年批准投资预案但是第一阶段很慢。评价政府、政府总理的决裂指导及中央至地方的积极关注,至今有着积极转变。经过连年展开时间实现大量工作,其中对大投标特别选择国家投标家 因这就是最重要是此案预案 (客站投标预案)。

这段时间,各部、行赶紧实现成分预案、担保跟预案项目同步。奋斗,减少完成进度预案、赶紧施工、节省时间。

各投资家赶紧检建设总体进度、仔细进度、新项目完成时间、成分预案党展开基础、检查和监督。有关单位要常常检查、加强检查、担保工程的质量。工程要有建筑印象、布置绿树、符合景观增加工程的美观。 “2026年6个月初要集中完善、成交开掘"- 结论通报明说。


各主要标段答应进度
在建设第一阶段隆成国际机场、3号成分预案- 建设机场内的主要工程师最重要成分。在此成分预案。第一阶段隆成机场的客站是有最高的投资资金和最重要预案。此预案也是决定全部预案进度任务。

据越南航空海港总公司 (ACV),施工建设和安装第一阶段隆成国际机场客站装备标段, 正式2023年8月开工。开工后,对施工标段家联营赶紧挥动工厂上的2千个人力, 800个多装备集中施工各项目。在2024年元旦节标段家推动近400个人事常常在工厂工作和川春节施工。 “至今全地下成分施工完毕把工程回到 0.00高度"-  ACV代表说出。

也据 ACV,下各项目就是其他站工程,据预算施工水泥完成于 2024年年底,其中基本2024年8-9 月完成屋顶于是继续安装屋顶钢铁结构。

跟着施工粗部,全部买卖工作、安装装备也展开跟提供家、生产甲签署合同展开生产加工构建答应提出进度。


据 ACV,对于施工和安装客站装备全部完成于2025年12月。2026年3月前完成安装正面跟着完善工作,安装运行检查于2026年年初。

对于4.6标段-施工建筑、安装上下飞工程、滑路、停机场 (货品站、 hangar、隔离)和其他工程,ACV说出,预算2025年6月前完成施工上下飞、滑路、停机场站。​


作者: 永光

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60