同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

仔细评价调整隆成国际机场客站的投标

​3月13日,政府工作团由政府副总理陈鸿河带领有实际检查、看望同奈省和对隆成国际机场预案有关和省内一些告诉公路在展开预案。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-33-51.jpg 

政府副总理陈鸿河发表结论会议

接团和参加工作团同奈省有省级主席高进勇;省级副主席武晋德和厅、行、隆成县、任泽县领导。


跟政府工作团报告,省级人民委员会主席高进勇说出,对于 2.532区展开第一阶段,至今同奈已完成赔偿手续。其中, 对于1.810区建设隆成国际机场第一阶段,现有18个民户海岸没有转出去。对这些民户,隆成县在服务宣传运动和全部完成交地面预2023年3月。相当,预15公顷没有交上地面,省级人民委员会主席高进勇也说出,地方会努力完成交地面于2023年3月。​

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-33-56.jpg 

会议上省级人民委员会主席高进勇报告交上地面工作进度

对于连接隆成国际机场的2个线路,省级人民委员会主席高进勇说出,同奈省特别关心第一路线。至今同奈省在实现设定土地价格和给人民赔偿完成叫上地面预2023年5月。同时,同奈省也努力交上第2号路线的地面。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-03-14.09-34-01.jpg 

省级人民委员会主席高进勇跟政府副总理陈鸿河报告解放地面工作情况​​

对于投资建筑隆第一阶段成机场,据越南航空总公司 (ACV), 2023年2月,建议交通运输部报告有审权允许调整完成第3成分预案于2026。同时, ACV 调整实现 5.10标从33月至39月。​

在会议上发表意见、政府副总理陈鸿河评价解放地面就是决定预案进度。因此同奈要严谨政府总理指导、设定交地面的准确时间。

 
也据副总理,隆成国际机场是世纪工程要选择优秀投标家已经做过大预案经验。因此福总理交给 ACV、交通运输部、在企业管理国家资金委员会要全面报告投资建筑隆成国际机场至现在时间。

 
对于加长实现5.10预案,政府副总理陈鸿河要求,ACV跟 交通运输部配合完成报告档案,其中药欧足够的原因报告为什么延长至39月。这些单位要咨询技术单位提出 意见、完善档案后呈上计划投资部参谋政府。​




作者: 伟军

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60