同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

同奈紧急交隆成机场预案土地


为了安期交土地,从2022年年初,隆成县人民委员会集中没收土地、赔偿、互助再定剧隆成机场预案。于完善赔偿的土地面积就 互助大家移动、地方也紧急实现交土地至有关单位。

交上几百公顷,取消 “绿豆糯米”

同奈要实现没收土地,解放地面于近 5 千公顷服务建设隆成机场。这些,2.532公顷面积(包括 1.810公顷建设机场和 722公顷留住土地), 服务 建设第一阶段隆成机场要在5月内完成。

20223月,隆成县人民委员会完成交给南方航空港务(ACV) 650公顷土地属于第一阶段龙城机场预案。

于是,在4月和20225月,隆成县人民委员会继续 实现交土地给以上的2个单位140公顷土地属于第一阶段隆成国际机场。这样,在2月,隆成县实现交给有关单位近 800公顷属于第一阶段的隆成机场预案。

隆成县人民委员会主席李文接先生说出,4,5月交上地面不多。但是,这就是难实现没收土地。

也据接先生,目前,没收土地、赔偿、互助、再定居隆成机场预案最大困难就是处理“手交”土地证书政策。从3月底,省级人民委员会正式有指导怎么处理此情况,赔偿工作现在好了很多。凭着,处理存在档案速度也快乐很多。

得知,施工预案前的困难就是处理这些地面问题。就是这样,现在地方努力交地面面积互助施工更顺利。



跟进度加速

据政府的要求,在5月内,同奈要完善交第一阶段隆成机场全部 2.532公顷地面。

至今隆成实现成交给有关单位 2532公顷的2.243公顷面积,达第一阶段的交隆成机场土地面积的88%。同奈剩下地面要交上完成承诺是289公顷。

据龙城县人民委员会,区内剩下的面积是2.532公顷,至今大多地方都完成各手续、批准赔偿方案、互助和实现交钱给人民。

至今,有183 个项目也收到龙城县发展土地基金中心实现压价、立出赔偿方案。对于此情况、龙城县预算批准方案和付出赔偿金钱于520日前。批准后和公开赔偿方案、互助,隆成县会拿出大家的意见于减少空开价格时间。若收到同顺,大家签署统一方案,地方政府会交给大家让他们早些移动,交商地面”- 李文接先生说出。

对于 161个买有完成档案,隆成县人民委员会也要求县级发展土地中心集中完善档案压价格、立出赔偿方案、互助。对于这些情况、预算在520日前实现批准赔偿方案。

据龙城县人民委员会,为了踢动进度的要求紧急完善解放地面,县级有关单位集中人力实现各工作。在430日,51日大多单位部休息。至今,这些单位也要做到晚上9点完善各手续、档案,从此实现交给大家赔偿土地互助预案内的人民。

                                                                                               潘英

 ​

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60