同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

一步步完善告诉公路系统


多线公路起工实现

据省级规划有 5线经过的高速公路包括:胡志明市-隆成-油线、 Bến Lc- 隆成;潘杰-油线、边和-头顿和油线 联康。其中,高速公路 隆成-油线已完成建筑和从2015年开掘。同时,2个开掘预案起工,也起工建筑包包括Bến Lc- 隆成和潘杰-油线。

交通运输部有程书提议政府总理批准投资预案主张建筑油线-新福(第一阶段)和研究建筑边和-头顿(第一阶段)建筑预案和边和-头顿(第一阶段)组织审定、呈上国会研究决定投资主张。

交通运输部,油线-新福高速公路(第一阶段)总长 60,1公里,头点在 Km0+000,1号大街连接大概 1829+500公里,胡志明市 隆成-油线高速公路,属于统一县,终点在60+100 公里(经过20号大街在69+400公里), 属于新福县 (连接新福-宝禄高速公路)。预案分投资阶段,第一阶段于4拦车,地面宽17米,设计速度100 公里/小时。

根据交通部的提议,总投资预案是83千亿盾会投资于公私形式 (PPP-  BOT合同)。其中,投资资金, PPP 预案企业有责任负责 (包括还退经费准备预案于PPP731)7万亿盾以上。国家资金参加大概13千亿盾。国家资金参加至预案实现话赔偿经费,解放地面,互助再定居、互助建筑工程。

对于边和-头顿高速公路(第一阶段),据交通运部副部长李英俊,20219,政府总理有决定批准投资预案的第一阶段。 2022年年初,交通运输部有程书预案施工可能性,那预案提议使用 国家金额178千亿盾。

交通运输部建议使用国家金额基本在2025年完成预案,于使用资金预算142千亿盾(总投资80% )。此资金预算分布大概53千亿盾于交通运输部 2021-2025 中期投资资金已收到国会通过。同时,使用大概35千亿盾国家资金恢复发展经济和建议布置从没有分布和预防资金 2021-2025 年中期大概54千亿盾。

据交通运输部提议,边和-头顿高速公路长53公里,其中,经过省级长34公里,分期投资第一阶段于4-6 拦车,设计云速100公里/小时。为了担保展开预案进度,交通运输部分预案成3分包括:1号成分预案 (0-16公里)长于 16公里经过同奈省。2号成分预案 (16公里-34+200公里) 18,2公里 (胡志明市-隆成-油线高速公路,Bến Lc- 隆成高速公路; 连接隆成国际机场和3成分预案 (34+200公里-53+700公里) 长于 19,5公里在头顿省。



增加省级几百公里高速公路

200910月,胡志明市-隆成-油线高速公路起工建筑。开掘每段至2015年啊2月完成全部路程长51公里连接胡志明市-同奈车篮正式开掘。于此预案,同奈正式有大概40公里高速公路。

此外,现有2个高速公路经过省级在施工包括潘杰-油线和 Bến Lc- 隆成。

据计划,潘杰-油线高速公路完成建筑预2022年。但是,最近,在年初检查预案进度,政府总理要求提前完成一季。

升龙预案管理副主任武玉样 (收到交通运输部交做投资预案家) 说出,实现政府总理的指导,单位会严肃指导施工单位于完成于今年3月前。缓慢的是括段完成20221231日。

Bến Lc- Long Thành高速公路起工于2015 年长 58公里经过3个地方包括:胡志明市、同奈和龙安。据开始计划,预案完成建筑于2020年,但是,因资金的困难,预案刚完成重量的84% .至今,预案进度收到政府总理延期完成至20231231日。

若收到各级领导解除布置资金困难,Bến Lc – 隆成高速公路安进度实现已加期,至2023年年底,同奈 “拥有”增加近77公里高速公路。其中有有 25公里从Bến Lc- 隆成高速公路和51公里从潘杰-油线高速公路。

其中,于三个预案在完成投资包括边和-头顿(第一阶段),油线-新福(第一阶段)和新福-宝禄完成建筑也协助同奈105公里高速公路。

对于新福-宝禄高速公路,在跟有关单位和林同省、同奈省于2021年年底,政府副总理李文成要求起工预案于202210月在2025年完成。

剩下的高速公路边和-头顿(第一阶段)和油线-新福()第一阶段,交通运输部也提出基本的目标完成于 2025年。

 潘杰​

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60