同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

努力施工潘杰-油线高速公路


工提供小石子于第一段

20209月,潘杰 - 油线高速公路11个北南预案内之一起工建设。潘杰-油线长于 99公里,经过2省平顺和同奈,其中经过同奈长 51,3公里包括34号建设组。

202010月,第3组建设组,潘杰-油线高速公路连营包括越南进出口和建设股份公司(Vinaconex) 和(Vinaconex- 中正)中正建设贸易有限公司,收到预案,正式起工、建设。3号建设组是建设潘杰-油线高速公路最大预案长于 35公里,同时,投资家建设 24个桥,16个水道和5个地下道。因此,起工后投资家会动400个人力,装备,组织 22个施工点,工作24/24小时。

这段时间,因缺少物料,特别是土地做路线影响至 3号路。但是,投资家使用,调整土地源担保足够进度。7月初,第3组的预案收到施工实现分配小石子担保做出路面效果。这就是施工的重要施工潘杰-油线高速公路。

3组领导经理阮黄海先生说出:据设计潘杰-油线高速公路收到3层。现在,投资家在提供小狮子服务路线的第一层。“至今,投资家完成施工提供小石子于春禄县第3组预案2公里。投资家在提供小石子于第3组预案的3个地方”。- 阮黄海先生说出



应付于雨期,担保预案进度。

 

至今,同奈是雨期正式到了雨期,此问题影响至展开各项目于潘杰-油线。因此,投资家也提出施工方案于雨期。

施工D5段工程师李亭新,第4组预案说出,为了克服雨期时遇到困难,施工单位会动人力做全线的水道。于低的地方,部分下雨时水无法流通施工单位也做出水道。

4号投资组主任李英俊说出,做路工程、下雨时,地面多水很难实现。其中,在2月份。地盘上常常下雨也影响至施工。因此,为了解除困难。投资家集中人力实现施工桥柱同时促进提供小石子。预算资20218月完成提供7公里的小石头属于第 4组预案。

阮黄海先生说出对于第 3组,除了物料的问特别是土地现在没有足够面对于下雨:“下雨因此,地面多水很难施工,要等到2,3天才能施工”-阮黄海先生说出。

为了应付雨期,雨期施工地3组也集中人力施工重要项目准备各种原物料顺便于施工。因谢谢项目下雨时也没有收到影响。

                                                                                                                                                                              潘英​

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60