同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

实现各方法促进解放地面展开预案

 等待地面预案

流水道从任泽1号工业区至 Bà Ký (1阶段),任泽县实现于2018年一月。虽然,经过2年从起工到现在投资家没有施工什么项目。原因就是到现在没有交给施工单位地面施工。.

为了实现流水道从1号任泽工业区至 Bà Ký,任泽县实现收回土地于 42民户。至今,任泽批准赔偿全部民户属于预案,其中,有 25民户收到赔偿但是没有交给投资银赔偿价钱不够。

其中,在边和市预防淹于 Chùa, Bà Lúa Cầu Quan于解决淹灾难于 龙平方,龙平新,福新,安和起工于2018年完成于 2020年。但是,至今,此预案没有起工实现因边和市没有交地面给投资家。“这就是预防淹水因此只能实现于干季。虽然,到现在没有地面因此没有起工建设,若延长时间到了雨季起工就很困难”省级投资预案管理班副班长陈文青说出。

也据青先生,至今,现在省级管理班投资一些预案都遇到困难于展开施工。这些预案都集中于3个地方边和市,龙城县,任泽县。“缺少地面让施工缓慢,影响至解银问题”。


很多解除困难方案

实际,困难于解除地面让时间各预案是存在很久了。

于以上的情况。为了担保预案,省级人民委员会要求各地方提出具体的方法要求各地方提出躯体方案于解放地面。

任泽县人民委员会副主席阮氏江香说出,地方跟管理班投资建设促进实现进度。对于解放地面,地方也在监督各预案有着具体方案。任泽县在进行监督找出处理方法。于方法,优先宣传,运动于故意延长时间县级会, 有硬方法解决

省级建设投资管理班进行工作和各预案找出困难解决地面问题。

龙城县人民委员会副主席李文接说出,地方在集中解除地面服务施工预案特别优先重点是龙城国际机场,流水道系统青水预案。“流水道系统预案属于青水预案遇到解除地面问题。现在地方在呈上省级批准评价完善于20民户。预算在5月会完成解除地面”。

Box:

省级投资建设管理班副经理陈文青,对于2个预案于 A

是母江双岸 (河辉甲至陈国全路)和边和市中心路 (从武氏六至邓文任),为了减少实行时间应用政策有 2各投资家于投资主张。具体,和别个预案不一样,实现解除地面实现研究报告。因此,代替大概要 220日让管理班呈上省级委员会研究预案这样2个工作会同步实现。

                           南武​

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60