同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

水库水利工程: 实施进度比计划要求缓慢。

据省农业项目管委会经理阮文草先生表示:家德水库水利工程实施进度比计划要求缓慢。原因是:土地赔偿、场地清拆的问题。具体,地政制图工作于七月份展开缓慢;土地赔偿价格及建材费用发生很多变动所以要重新调整以便有合理的投资总额。
HTML clipboard 50D89D5216B34AABA87ACF9ADE0FE3E7 .ExternalClass8A910C4436C54740BF54CC55E28B4256 table.MsoNormalTable { font-size:10.0pt; font-family:'Times New Roman'; } 50D89D5216B34AABA87ACF9ADE0FE3E7 .ExternalClass8A910C4436C54740BF54CC55E28B4256 p.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:'Times New Roman'; } 50D89D5216B34AABA87ACF9ADE0FE3E7 .ExternalClass8A910C4436C54740BF54CC55E28B4256 span.longtext { }

    据悉,嘉德水库水利工程获得省人委会与200811月份批准的,投资总额为870医院,使用面积为45公顷,建设统一县春盛和2 Bau Ham 两乡;该水库的任务是提供灌溉给80公顷工业树和水果,同时给油移工业区创造供水来源。事实时间从20092011三年。

(记者:P.V;编译:青情)

 

作者: phongvien

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60