同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

9月份完成永新仔细规划和环境报告垃圾电源预案

​(同奈- 门户) – 8月20日,省级人民副主席武文菲跟各厅、行、永久县和 LE DELTA 股份(投资家) 公司报告永久县,永新社处理垃圾发电源可施工预案研究于公私方式 - PPP (简称永新电源预案)。

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-08-21.14-20-50.jpg

                          省级人民委员会副主席武文菲发表结论会议

据计划投资厅副厅长潘仲兴河,至今永新垃圾电源可施工研究报告还没有完成,跟省级计划慢2个月。此预案有3个问题就是永久县仔细规划1/500没有完成,评价环境影响报告呈上资源环境部审定不通过,从此2个问题引起慢于选择投资家。

省级人民委员会副主席武文菲认为这就是大预案、有着环保意义及省级希望早些投资。但是,近两年没有产品就是没有可施工报告和没有选择投资家。此责任属于计划投资厅、资源环境厅、永久人民委员会和 LE DELTA股份公司。

省级领导要求投资家严肃、有责任立说明工业档案呈上省级科学工业鉴定委员会。有了科学工业档案后就呈上评价环境影响报告呈上资源环境部、资源环境厅、科学和咨询工业厅、互助投资家9月份完成此任务。

对于规划,永久县人民委员会实现于投标选择投资家、9月份布置地方金额实现立仔细规划1/500比例。

永新垃圾电源公司收到省级人民议会通过投资主张于2022年9月22日的28/NQ-HĐND号议决。预案有总投资资金近23千亿盾包括2个阶段:第一阶段有处理功率800吨/日,发电 20MW和第二阶段功率至 1,2千吨/日,发电达30MW。​



作者: 潘英

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60