同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

解除隆成500KV变压站障碍

​(同奈门户) – 隆成 500kV 变压站和连接电线就是提供隆成机场、工业区和附近人民的电源 。2021年 站完成建设,但是连接电线还遇到解放地面问题。​

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-06-26.15-17-09.jpg 

省级人民委员会副主席武晋德在隆成500kV变压站会议发表意见

完成建设站

隆成 500kV变压站和连接路线就是提供机场、工业区和生活电源必要的预案;加强同奈和附近的副压。据计划,2022年预算正式运行但是至今近变压站、连接电线还没有完成。
南方电源管理办经理长友成说出:变压站2021年完成施工但是连接220KV电源还没有完成解放地面。 “我们已关站但是不能跨出功率。。理由就是 220kV电线因地面的障碍因此不能施工柱,拉线解放功率" – 成先生说出。

具体,柱根还有 18/56个位置没有批准赔偿方案。走廊 还有137/248个民户还没有批准赔偿方案。投资家优先立、赔偿柱根方案于是施工,于是批准电线廊方案,地面的障碍不但影响至进度和投资预案的效果还有提供地方的电源特别机场也被影响。

对此问题有关隆成县人民委员会副主席陈文身说出,以上的预案有近 250个被影响,其中有宗教单位土地。到现在,地方组织检查,呈赔偿方案和完成交上38个柱根。剩下的位置在立赔偿方案。

据身先生,这段时间地方积极来到各民户、各组织运动交上地面。到大家接受赔偿方案投资家不给大家赔偿金钱。
隆成变压 500kV变压站和连接交点电线有总投资资金12千亿盾。预案预算在2022年9月使用但是到现在柱根多位置、进站和转出去没有完成。

“按规定,被影响电线各民户被互助赔偿最多 70%。县级多次运动人民,2022年9月批准赔偿方案 900亿盾,但是至今还转账 150 亿盾,剩下的还没收到" – 身先生说出。投资家慢转赔偿款、互助人民金钱让大家很 不满。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-06-26.15-17-02.jpg 

隆成 500kV变压站明显现行

优先电源基础设施
至今,不但只有隆成500kV变压站和连接电线和省级多高压电进度也很慢。重要原因电源预案的电线经过多底盘、土地位置、考察过程、审定土地价格要用多时间。电行只实现没收土地和赔偿用来做站和柱根,电线廊只赔偿限制功能最多70%,很多人不同意,地方要多次宣传、运动。

这段时间,省内使用电源和运输电源超过。在隆成-仁泽,将来会有子系列重点预案 是机场、海港、新工业区和扩大面积。因此,新投资各工程、电线预案担保完成进度协助投资家节省经 费、有效发挥预案,地方有电源发展经济社会。

对此预案有关 ,省级人民委员会副主席武晋德提议隆成县邀请南方电源工程预案管理办来统一各位置和优先赔偿方案;集中审定补充土地价格,立和批准剩下赔偿方案于2023年3季于是给投资交上地面。

对于投资家要紧急跟各厅、行、隆成县在实现解放地面和处理各障碍。有责任批准赔偿后转账赔偿给人民。尽量今年完成预案担保提供区电源,特别是隆成机场。
电源和传输基础不但要足够还要 “先走一部" 促进基础预案和吸引投资家。各厅、行、地方在解决地面要决裂,投资家要主动配合和跟地方有责任实现预案过程。

作者: 南武

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60