同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

担保起工从新万-仁泽属于3号弯路



寻找资金解放地面

3号弯路收到政府总理批准于 2011年从2013年调整。据规划,3号弯路分成4段总长89,3公里。至今,美福-新万段(长16,3公里),收到平阳省投资建设完成和正式活动。于剩下的一段,虽然经过10年收到投资主张至今还没有收到展开实现。现在的缓慢原因主要是绝少资金实现解放地面。

因展开投资实现还缓慢,至2020年年底,政府总理交交通运输部报告展开实现报告国会决定投资主张和展开实现投资于此段。为了符合于管理和挥动资金,至今预案分成成分预案包括1A, 1B, 2 ( 1); 3 (3) 4 (4)对于同奈,分出后,3号弯路预案有2 个成分预案展开于底盘包括1A成分预案和2A分段属于第2 成分预案。

至今,1A 成分预案收到交通运输部批准报告展开预案于总投资资金是53千亿盾,使用政府ODA资金和对应资金。

1A预案长于 8,75公里,从 25B省路至胡志明市-龙城-有限高速公路。第一点交于属于仁泽县的25B省路和最后点交于胡志明市-龙城-油线属于(胡志明市 首德市)。经过省底盘长于 6,3公里。

据仁泽县人民委员会,1A预案经过龙新社和福石社,需要没收面积服务预案是49公顷于 457户属于影响区(378民户被收入和 79户有地上的财产)至今,任泽县人民委员会公布赔偿方案,互助于 381民户。对于各民户也在促进实现赔偿手续。

20214月,跟美顺预案管理办工作,单位收到交通运输部交管理预案,省级人民委员会说出,对于1A预案解放地面资金是1万亿美元以上。但是,至今,实现应用价值,解放地面经费于 1A 预案只有6500亿盾。

解释减少解放1A预案地面近3500亿盾任泽县人民委员会副主席阮友成说出,以前有没有实现勇价格,任泽县发展土地资金中旬预算赔偿及经费、互助是 (1,5陪转换行业于各户直接实现生产农业)经费大概是 1 万亿美元。但是,至今,实现应用价格时,预案农业面积减少很多引起实现经费实现解放地面减至6500亿盾。

抓紧担保起工进度。

美顺预案管理办主任陈文诗先生说出, 1A成分预案从新万-仁泽段属于3号弯路预算在2021年第3季起工建设。

20212月份,美顺预案管理办主任签署咨询美术和胡租户斗价于 Pyunghwa Engineering Consultant Ltd(韩国)公司。这段时间,咨询单位实现考察和设计。“预算,咨询单位完成全部设计工作于20216月”。于是,美顺预案管理班批准预案和吸引投资档案。各安装、建设、监督、咨询预算展开于2021年第3季和预案展开起工于 2021年第三、四季”- 陈文诗先生说出。

为了担保起工预案的时间,陈文诗也建议同奈和胡志明市布置资金案规定时间实现解放地面。

对于同奈实现解放地面的资金用仁泽县 CP Freeland公司使用土地居住资金。至今,此企业交近 1850亿盾使用土地权,这样解放1A 预案地面资金大概1100亿盾 (Freeland股份公司使用土地金钱交的60%)因此,解放地面资金还绝少5400亿盾。

为了担保预案进度,省级人民委员会副主席武晋德要求省内技能单位综合各规定交给省级人民委员会呈上省委常任和省级人民议会于使用资金的主张实现解放地面。任泽县继续促进展开实现各预案的解放地面。

                                                                                                                                                                               潘英

 

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60