同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

完成3、4号仁泽电源公司一个预案的缓解功率

​(同奈- 门户) – 同奈省积极解除各障碍让完成3、4号仁泽电源预案的缓解功率4条路线功率。这电源公司就是省内国家能量重点工程。


担保按计划发电协助担保国家安宁、能量、限制浪费来源。
cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-29-12.jpg

省级人民委员会副主席主持跟工商部的电源预案预案会议发表意见

第一电线基本完成

 
3、4号仁泽电源公司就是国家能量重点工程。此预案就是南部 2021-2025年阶段 最大功率预案正式活动。因此,工程对能量安宁和国家电源系统有着重要意义。


为了缓解电源公司功率需要 4 个变压站和电线包括:仁泽工业区220KV变压站和接连; 3号仁泽-来美春-吉来220V电线 ;3号仁泽220KV-隆成变压站500kV;4号仁泽500kV电源公司 – 来富美 – 芽贝,这些路线主要造隆成县和任泽县。展开4个预案遇到不少困难因要等待政府批准调整仁泽局部规划呈上省级人民议会批准需要没收预案、转换使用土地目的,运动大家交上地面…


11月6日跟工商厅在线会议上,省级人民委员会副主席武文菲说出,其中4个预案之内有一些预案运动大家交上地面和建设15/15位置;在进行拉电线,开电。那就是4号仁泽电源公司-来富美- 芽贝 500kV电线预案。


3、4号仁泽电源公司预案有 1,5-1,6千 MW功率,总投资资金近 14亿美元。活动时,预案提供国家电线系统大概90亿kWh 电/年。

 
剩下预案,省级指导任泽县继续运动大家交上地面让投资家施工;补充进规划、使用土地计划于是实现赔偿、解放地面(GPMB).


南方电源工程管理预案班经理张友成建议省级人民委员会研究指导隆成和任泽县赶紧看开实现解放地面,同时宣传、运动各民户同顺让顺利投资建设。

 
其中,任泽县赶紧在2024年11月实现解放地面,批准剩下3个预案的土地具体价格;运动大家交上地面施工各柱、拉线。优先运动大家统一让投资家拉电线已完成建设15/15柱开电于2024年四季,实现缓解4号仁泽电源公司功率。

 
对于隆成县更新至县级2021-2030年使用土地规划的3号仁泽 500kV  - 隆成变压站 500kV;同时,登记没收预案名单和转换至2025年使用土地权计划预案
cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-29-19.jpg

4号仁泽-老富美-芽贝 500kV功率预案的电线

集中解放预案地面

 
至今,省内电源不太担心,但是因展开电源电线慢因此有些地方发生满压、有些地方没有足够电源,大大影响至经济发展和吸引省级投资。

 
为了克服以上的情况,同时答应区内增高满载,目前,南方电源管理预案班继续展开和完善高压电预案。单位建议省级人民委员会关心指导实现电源预案的解放地面,特别是缓解电源公司的4个预案。对于年内没有完成的预案那么地方登记转使用计划至2025年。

 
省级人民副主席武文菲说出,到现在,4个转电源预案缓解3、4号仁泽电源功率收到省级人民议会通过没收土地各预案名单、转换至2024年使用土地目的使用2024年。省级人民委员会交任泽县完成补充使用土地计划。省级批准此计划,地方实现没收土地、赔偿解放地面交上地面给投资家。

 
11月6日跟同奈省和又跟单位在线会议,工商厅厅长阮鸿埏认为3、4号仁泽电源公司预案已试发电,预算6个月来会发贸易电源但是缓解工程功率还很慢。此次影响至提供试南方电源,若不按计划实现的话胡浪费第一个原力。

 
工商厅厅长提议省级促进实现赔偿地面交地面啊给投资建施工。同时,关心解决规划障碍和使用土地计划 ,指导各地方宣传、运动大家交上地面施工和拉线。

 


作者: 潘英

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60