同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

在2025年年内完成隆成机场

​(同奈- 门户) – 12月3日,政府总理范明政带领政府团工作团检查监督和跟实现建设隆成国际机场投资家。同参加工作团有政府副总理陈鸿河和胡德富和中央各部、行领导。对于同奈省,参加工作团有省委副书记、省级人民主席武晋德。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-06.jpg

政府总理范明政发表实现建设隆成国际机场预案进度

在会议上,越南航空总公司(ACV) 说出,对于3号成分预案,至今地面基本收到同奈省足够的地面。投标联营家灰顶近 7 千个人事和近 3 千个开工装备。其中,对于5.10投标 – 施工建设和安装客人各工程装备,投标联营家完成全部钢筋混凝土柱、第1,2,3,4 层地板梁和屋顶支柱。至今,在继续展开完善工程,施工笼道桥和加工、走廊,安装钢屋顶结构于合同进度。按预算,会完成建设全部,在2025年12月之前,跟着完善工作,安装装备、连接系统,2026年年初试用奋斗在2026年9月之前完成。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-55.jpg

政府总理范明政检查建设连接隆成机场的2条路线

对于 4.6投标 – 飞区工程, ACV决心指导施工单位完成和开掘飞落路线技术于2025年4月30日,按合同进度超越3个月。

对于施工2条连接路线、投标联营也同步展开施工各项目、施工进度也担保。​

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-29.jpg

省级人民主席武晋德会议上报告

对于同奈省,省级人民委员会武晋德说出,地方在集中投资交通基础设施连接隆成机场。同时,展开立规划隆成机场都市于是更好发展预案优势。


发表结论会议,政府总理范明政评价展开预案达成积极结果。总体全预案已完成大量工作,工程面貌越来越明显;很多投标跨越计划进度特别是2、3号成分预案。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-20.jpg

​​政府总理范明政送给施工工程单位的鼓励礼物

目前, “"清楚人、清楚工作、清楚时间、清楚责任、清楚产品",时间、智慧的准确的决断就是成功成分,政府总理要求全部工作要在2025年12月31日完成和正式活动于2026年2月28至之前,补充慢实现预案进度的时候,不能在慢。


对于展开投资建设隆成机场的第2号滑冰,政府总理范明政要求 有关单位完成投资主主张于 2024年12月于是开工于2025年1月。同时,尽量准备建设隆成国际机场的第二阶段。


作者: 永光

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60