同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

奋斗 2025年4月30 建设完成仁泽桥

​(同奈-门户) – 在同奈省工作计划内,政府总理范明政带领政府工作团到同奈省检查、祝贺施工属于同奈省的仁泽桥的胡志明市3号弯路预案,政府总理表扬同奈省解放预案地面的进度。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-06.jpg

              政府总理范明政跟同奈省各厅、行领导实际检查施工仁泽桥预案进度


参与还有政府副总理陈鸿河跟有关各部、行领导。同奈省接待团有省委书记武鸿文;省委副书记、同奈省主席武晋德跟省级人民议会、省级人民委员会和有关各厅、行单位。

胡志明市- 3号弯路总长 76,3公里,经过胡志明市、同奈省、平阳省和隆安省总投资资金75万亿盾,造2023年6月开工,预算2026年9月完成。至今,成分预案解放地面达预案90-100%。施工建设达22-62%。

其中,1A 成分预案总长 8,2公里,包括经过同奈省的6,3公里和经过胡志明市的1,9公里由(交通运输部)美顺预案管理班当投资家。此成分预案总投资资金大概69千亿盾 。对于此成分预案,据同奈省人民委员会已完成经过地方的解放地面阶段达比例 100%。总施此预案至今达85,1% 跨越进度的8,4%和增加2024年进度的 46,4%。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-18.jpg

                                       政府总理范明政表扬同奈省把地面的 100%交给经过同奈省施工的胡志明市-3号弯路预案

对于 CW1桥 (仁泽桥,长 2,6公里), 至今施工进度达93%。其中,仁泽桥和龙3个中段,双边的两段完成施工于2025年2月。通过同奈江的仁泽桥连接同奈省和胡志明市。这就是属于胡志明市-3号弯路预案的最大条桥和展开实现最快的预案。


此外,经过同奈省投资建设胡志明市-3号弯路预案有 2个成分预案:3号成分预案-建设3号弯路 – 胡志明市和4号成分预案-赔偿,互助属于胡志明市-3号弯路预案的经过同奈省3号弯路再定居于没收土地面积大概 65公顷。

其中, 3号成分预案总长11,2公里(包括新投资的 5公里和1A号成分预案的双方弯路总长6,2公里)。此预案由投资建设交通工程预案管理班投资于总投资38千亿盾。对于此成分预案,省级完成交给投资家地面于总面积 65公顷,达比例的100%。

3号成分预案包括3个投标预案是,26号投标的线条头路至 25C号路线的交点 (长 2,2公里),施工进度达 19,2%。 29号投标从 25C号交点至25B号路线交点 (长 2,8公里),施工进度达27,6%。32号投标从 25B号交点至路终,施工进度达 19,9%。2024年解银资金工作达86%。​

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2025-02-06.10-55-25.jpg
                      ​省级人民委员会主席武晋德报告属于胡志明市-3号弯路预案经过同奈省的成分预案进度

检查,鼓励是公共仁泽桥劳动、工人,政府总理范明政表扬同奈省完成交上施工单位地面的100%。同时要求有关各地方集中展开地方内的成分预案,快速指导各投标家继续主动原物料做路地面,会动机器、装备、人力、物料集中施工 "3 班, 4级" 担保进度。

 其中,奋斗4月30日完成仁泽桥预案,庆祝50年解放国家南方统一国家。​

作者: 伟军

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60