同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

促进建筑2个重点交通预案进度

​5月5日,省级人民委员会副主席阮氏黄主持指导班第6届会议于实现建设边和-头顿高速公路预案和通过省级胡志明市3号弯路。

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-05-06.13-42-31.jpg

省级人民委员会副主席阮氏黄在会议上发表

据交通运输厅,对于胡志明市3号弯路,至5月4日,省级投资建筑工程管理班才呈上交通运输部审定档案和建筑预算。预案要组织投标选择施工投资家因此担保6月30日起工预案很困难。


对于解放地面工作,至今技能机关还没颁布没收土地档案。至今,预案还没设定服务施工提供解放地面原物料。

 
于边和头顿高速公路第一阶段 (1成分预案),至今技能机关在考察于是提出组织在6月30日起工建设预案。但是,至今,建筑再定居进度,特别是边和市2区再定区很慢。

 
发表结论会议,省级人民委员会副主席阮氏黄强调,对于胡志明市3号弯路,省级目标还是案政府和国会议决6月30日开始建设。因此,有关机关促进实现各工作。任泽县,快速实现各手续没收土地。省级交通运输工程投资管理班继续完成各手续档案。同时,跟计划投资厅配合监督法律规定实现投标选择件数施工家。

 
对于边和头顶高速公路,省级人民委员会副主席阮氏黄批评边和市人民委员会慢于完成建筑2区再定居手续。同时,要求各单位要促进各进度,同时完成解放地面和完善建设预案各手续。​


作者: 潘英

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60