同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

准备起工1A预案,胡志明市3号弯路



起工预案2022年第一季,新万-仁泽段第一阶段长 8,75公里,从 25B省路至胡志明市-隆成-油线高速公路。第一点交于省路25B属于仁泽县和最后点交于胡志明市-隆成-油线属于首德市。其中,经过省级长于6,3公里。
建筑预案于 III级路线、平原,社级速度80公里/小时。总投资资金 53千亿盾,包括韩国政府ODA资金 通过韩国经济合作发展基金 (EDCF)和越南政府对应资金。
(交通运输部美顺预案管理班副班长叶宝俊先生说出,于20212月,交通运输部美顺预案管理班已签署咨询技术设计和互助斗价于 Pyunghwa Engineering Consultant Ltd(韩国)公司。于是,美顺管理预案班有文件给交通运输部于促进斗价1A 成分预案于是促进办理手续,在2021年年底起工预案。 
但是,虽然被影响于新冠状病毒因此品准档案延长时间。同时,1A预案是 ODA预案使用韩国政府资金(通过 EDCF)因此需要交通运输部和EDCF家答应进度。其中,斗价过程需要 EDCF互助,在交通运输部批准偷家档案,咨询监督。名单跟着咨询监督评价安装技术,咨询监督;预算安装合同,...就是这样,起工预案于 2021年不能实现。
也据叶宝俊,各s手续档案现在进入完善过程。具体,现在预案管理班已实现斗价档案,选择咨询单位。对于斗价选择施工安装家于202112月会实现发布斗价手续。据规定,对于国际斗价完成时间需要 2 个月。这样于2月底,3月完成。因此,美顺预案管理班预算起工预案于20223月”-叶宝俊先生说出。 
早些完成解放地面
据实现1A成分预案速度,解放地面工作收到各地方实现通过经过底盘路线。为了建筑 属于1A预案的6,3公里,同奈实现没收 49公顷土地于 457个民户在于 (378民户有土地被没收和 79民户有土地上的财产)。全部土地面积属于龙新,福石,仁泽社。总需要资金实现解放地面就是6500亿盾。
任泽县副主席阮友成说出,至今任泽县人民委员会公开时间赔偿、互助属于预案的全部民户。
据计划,实现赔偿工作经费,解放1A地面预案会使用土地 Freeland股份公司的 6340亿盾走投资家 (125公顷)。这样,赔偿经费、互助预案还缺少 160亿盾。至今, Freeland股份公司教师用土地近 1850亿盾。
为了促进实现解放地面速度,仁泽县人民委员会检疫省级人民委员会、财政厅研究让地方先付 5630亿盾给各民户。
计划投资厅副厅长武黄芳说出,目前,同奈预算付赔偿地面资金、解放1A预案地面至共投资预案使用于2021 -2025年中限 。但是,于现在的进度,展开于共投资会化很多时间。因此,计划投资厅按照省级人民委员会要求让仁泽县花赔偿资金、互助解放地面于省级人民议会议决(省级人民议会第9届的18次开会于2020124日的24号议决通过没收土地名单,转换使用于中水道土地,预防森林土地,同奈省2021年实现土地)若按照省级人民议会展开会减少解放地面时间压力”- 武黄芳先生说出。

据省级人民议会武晋德,同奈很希望胡志明市3号路线预案早些展开。因预案不但发展同奈全区还能协助任泽县发展更快。促进预案进度,省级人民委员会副主席武晋德统一于赔偿工作,解放1A预案于省级人民议会议决。对于资金从省级发展土地资金现付给仁泽县。计划投资厅跟财政厅参谋省级人民委员会的党级干部员报告省委常务班实现各手续。仁泽县人民委员会有程单于应用省级人民委员会资金来处理,最快提供资金让地方实现。
潘英

 

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60