同奈省人民委员会

https://dongnai.gov.vn

潘杰油线高速公路预案解银18亿盾以上



对于施工进步,预案总体比计划慢于 4%。慢于实现预案主要是土地物料缺少、气候和新冠状病毒影响。此外,一些投资家还不决裂于施工,没有主动于会动装备、原物料。

对于解放预案地面经过平顺省段基本解决好,现在只有 500kV电线的问题没有完成移动。对于经过 同奈省还有 11户属于正路和交点,交点没有收赔偿金钱。至今,施工于同奈省地方还有困难于 土地物料。投资家和地方在 积极配合解决于是可以在202112月解决土地物料的问题。

潘杰-油线高速公路长于 99公里,其中,经过平顺长 47,67公里,经过同奈长51,33公里。预算预案完成施工于 2022年年底。

潘英

 

您已长时间未操作网站, 点击此处保持登录状态. 超时时间: 60