Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh

(CTT-Đồng Nai) – Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1441/BC-SoNNMT ngày 27/11/2025; ngày 02 tháng 12 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 11016/UBND-KTNS về việc xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Công văn chỉ đạo do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà ký, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.
Đối với Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Giao UBND xã Đồng Tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi làm cơ sở bồi thường triển khai thực hiện dự án. Về bồi thường cây trồng, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường cây trồng cho các hộ dân bị thu hồi đất theo đúng quy định.
Đối với đường 25B: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý hồ sơ kỹ thuật thửa đất của 29 thửa đất; Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành, chủ đầu tư dự án triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
Với dự án thu hồi đất liên quan đến Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản UBND tỉnh kiến nghị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sớm bàn giao mặt bằng triển khai các dự án theo quy định.
Công tác di dời hệ thống điện trong phạm vi các dự án: Giao Công ty điện lực Đồng Nai phối hợp với Sở Công Thương, các chủ đầu tư dự án rà soát các hạ tầng điện trong phạm vi các dự án, lập thủ tục di dời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án theo đúng quy định.
Đối với các dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đoạn từ Đồn biên phòng 789 đi sông Măng qua cửa khẩu Hoàng Diệu: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để sớm có ý kiến về việc thu hồi đất khoảng 200m dài thuộc dự án làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ dự án theo quy định.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Minh Đăng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây