Xử lý khó khăn vướng mắc liên quan công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xử lý khó khăn vướng mắc liên quan công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/01/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 1718/UBND-KTN gửi các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các xã, phường: An Lộc, Bình Long Chơn Thành, Phước Tân, Nha Bích, Đồng Phú, Tân Quan, Phú Riềng, Phú Trung, Nghĩa Trung, Xuận Đông, Trị An, Bàu Hàm, Thống Nhất, Định Quán, La Ngà; Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc xử lý khó khăn vướng mắc liên quan công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Theo đó: Đối với các công trình 110kV đang triển khai trên địa bàn tỉnh
 1 Công trình Phân pha dây dẫn ĐĐ110kV từ 177 Bình Long 2 đến 175 Mỹ Phước: a) UBND phường An Lộc, phường Bình Long, xã Tân Quan thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo địa bàn quản lý; phối hợp với Ban QLDA Lưới điện miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai tuyền truyền, vận động người dân đồng thuận với chính sách, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. b) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hướng dẫn Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Bình Long, Hớn Quản thực hiện việc áp giá bồi thường, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình UBND cấp xã liên quan xem xét theo quy định. c) Ban QLDA Lưới điện miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các địa phương đầy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ động làm việc với cơ quan chuyên môn theo thẩm quyền giải quyết những vẫn đề phát sinh.
2. Công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Bến Cát - Trạm 220kV Chơn Thành: a) Về cấp chủ trương đầu tư cho dự án: Sau khi có hướng dẫn của Ban chi đạo 751, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc thực hiện dự án theo quy định pháp luật (UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tại Công văn số 11985/UBND-KTN ngày 16/12/2025). b) Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: - UBND phường Chơn Thành phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Chơn Thành và các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của doanh nghiệp đối với các vị trí trụ nằm trên phần đất thuộc dự án của Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước; đồng thời, chủ trì với các đơn vị liên quan rà soát các thửa đất đang bị chồng lấn để xác định thông tin thửa đất.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bàn giao hồ sơ đo vẽ cho Công ty Điện lực Đồng Nai để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.
3. Công trình Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chon Thành (2 mạch): a) Đối với Chủ trương đầu tư dự án: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xem xét hồ sơ, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hồ sơ chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật. b) Giao Sở Công Thương xem xét, thẩm định hồ sơ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đúng thẩm quyền, đảm bảo đầy đủ quy định pháp luật. c) Giao UBND xã Nha Bích, UBND phường Chơn Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Chơn Thành rà soát, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp về việc phê duyệt phương án bồi thường các thửa đất còn lại của dự án theo đúng quy định pháp luật.
4. Công trình Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch): a) Về cấp chủ trương đầu tư cho dự án: Sau khi có hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc thực hiện dự án theo quy định pháp luật (UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tại Công văn số 11985/UBND-KTN ngày 16/12/2025). b) Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Giao UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung, Nghĩa Trung và Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Xoài theo chức năng nhiệm vụ phối hợp Công ty Điện lực Đồng Nai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. c) Giao Sở Công Thương xử lý kiến nghị điều chỉnh tên dự án đường dây “Đức Liễu - trạm 220/110KV Phước Long” thành Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch); tên dự án đường dây “Tuyến đường dây 110KV từ trạm 110kV Bù Đăng - Đức Liễu” thành “Đường dây 110kV trạm 110kV Bù Đăng - 110kV Đức Liễu” theo đúng quy định pháp luật.
5. Công trình Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và Đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối Trạm biến áp 110kV Tân Hưng: a) Đối với Chủ trương đầu tư dự án: Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý kiến nghị về chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật. b) Sở Công Thương thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo thẩm quyền, đảm bảo quy định pháp luật. c) UBND xã Nha Bích xem xét, cập nhật quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất vị trí trạm biến áp, đường vào trạm và trụ dừng cuối (điều chỉnh) theo đúng quy định.
6. Công trình Trạm 110kV Đức Liễu và Đường dây 110kV trạm 110kV Bù Đăng - 110kV Đức Liễu: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính rà soát toàn bộ hồ sơ, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khoáng sản tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
7. Công trình Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú và nhánh rẽ trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú: UBND xã Đồng Phú, Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú thực hiện công tác phê duyệt phương án bồi thường cho công trình (đoạn nhánh rẽ đấu nối) theo đúng quy định pháp luật.
8. Công trình Trạm 110kV Đồng Xoài 2 và nhánh rẽ trạm 110kV Đồng Xoài 2: a) Đối với chủ trương đầu tư dự án: Giao Sở Tài chính rà soát hồ sơ, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tinh tại Công văn số 603/UBND-KTN ngày 13/01/2026 về việc rà soát hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trạm 110kV Đồng Xoài 2 và nhánh rẽ đấu nối Trạm 110kV Đồng Xoài 2. b) Sở Công Thương thầm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.
9. Công trình Trạm 110kV Xuân Đông và đường dây đấu nối: a) Giao Sở Xây dựng và UBND xã Xuân Đông theo chức năng nhiệm vụ xem xét kiến nghị của doanh nghiệp về việc cập nhật quy mô công trình vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo đúng quy định. b) Về chủ trương đầu tư: Giao Sở Tài chính nghiên cứu Thông báo số 710/TB-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh rà soát, xem xét hồ sơ chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
10. Công trình Trạm 110kV Khu đô thị Long Hưng và đường dây đấu: a) Kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và UBND phường Phước Tân theo chức năng nhiệm vụ xem xét kiến nghị của doanh nghiệp về việc cập nhật quy mô công trình vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo đúng quy định. b) Về chủ trương đầu tư: Giao Sở Tài chính nghiên cứu Thông báo số 710/TB-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh rà soát, xem xét hồ sơ chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
11. Công trình Đường dây 110kV Định Quán 2 - Vĩnh An: a) Về chủ trương đầu tư: Giao Sở Tài chính nghiên cứu Thông báo số 710/TB-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh rà soát, xem xét hồ sơ chủ trương đầu tư dự án theo quy định. b) Giao UBND các xã: Trị An, Bàu Hàm, Thống Nhất, Định Quán, La Ngà phối hợp với Sở Xây dựng bổ sung, cập nhật vị trí các móng trụ thu hồi phần đường dây 110kV thuộc công trình lên bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 theo đúng quy định pháp luật.
12. Công trình Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch): a) Về chủ trương đầu tư: Sau khi có hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc thực hiện dự án theo quy định pháp luật (UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tại Công văn số 11985/UBND-KTN ngày 16/12/2025). b) Giao UBND xã Nha Bích, UBND phường Chơn Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Chơn Thành xem xét kiến nghị của đoanh nghiệp về việc phê duyệt phương án bồi thường các thửa đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường. c) Đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ 03 vị trí móng trụ 14, 15 và 30 gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tinh.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Quốc Khánh