Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Triển khai các dự án trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 11/11/2025, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9461/UBND-KTNS Về việc triển khai các dự án trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, dự án cầu Hiếu Liêm và dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4).
Sau khi xem xét Văn bản số 3781/SCT-QLNL ngày 07/11/2025 của Sở Công thương về việc báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Đối với Dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Trị An và các đơn vị có liên quan khẩn trương xem xét Báo cáo số 51/BC-BQLDAKV09 ngày 10/11/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực 09, thực hiện nghiệm thu công trình làm cơ sở thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất tái định cư cho hộ dân xây dựng nhà ở, ổn định lại cuộc sống theo quy định. Yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Vĩnh Cửu khẩn trương rà soát, đề xuất phương án áp giá bồi thường cây trồng để kịp thời trình cho UBND xã Trị An thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Vĩnh Cửu và các đơn vị có liên quan căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9135/UBND ngày 06/11/2025, nghiên cứu các quy định, khẩn trương hướng dẫn UBND xã Trị An thực hiện.
2. Đối với Dự án điện giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Đề nghị UBND các xã: Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch và An Phước tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao 21 vị trí móng trụ còn lại của dự án Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam triển khai thi công. Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch, UBND xã Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thành kiểm đếm đối với 02 hộ còn lại của Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành. UBND các xã: An Phước, Đại Phước, Phước An và Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thành công việc xác minh nguồn gốc đất, xét tái định cư, thời điểm xây dựng nhà và các chế độ chính sách của các hồ sơ còn lại. Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch phối hợp Phòng Kinh tế và UBND các xã để hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường đối với đường dây 220kV 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành; Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành và UBND xã An Phước khẩn trương áp giá lập phương án bồi thường đối với 02 dự án trên địa bàn xã.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Minh Đăng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây