Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

(CTT-Đồng Nai) –Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 7728/STC-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2025; ngày 09 tháng 12 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 11547/ UBND-KTNS về việc khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Công văn chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út ký ban hành, yêu cầu các sở, ban, ngành triển khai thực hiện.
Theo Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đồng chí Diệp Trường Vũ – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, trực tiếp làm việc với Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan để nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đang thực hiện trên địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt bồi thường, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thu hồi đất, thực hiện dự án đúng tiến độ; đồng thời theo dõi tiến độ từng dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các địa phương chậm thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề xuất xử lý trách nhiệm địa phương chậm tiến độ theo quy định.
Theo đó, năm 2025 tổng số vốn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là 7.159,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đơn vị mới giải ngân được 3.664,7 tỷ đồng, đạt 50,9% số vốn còn lại phải giải ngân trong thời gian còn lại của năm là 3.515,1 tỷ đồng. Do đó, đơn vị phải đề xuất ngay các giải pháp cụ thể, khả thi bảo đảm đẩy nhanh tốc độ giải ngân trong cuối năm 2025; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát chất lượng và tiến độ thi công; đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu khối lượng, thanh toán vốn theo đúng quy trình, không để ách tắc hồ sơ hoặc chậm trễ do nguyên nhân chủ quan của đơn vị quản lý dự án. Mục tiêu là bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm, không để bất kỳ khối lượng, nguồn vốn nào bị tồn đọng sang năm sau.
Tại Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát tổng hợp danh mục các công trình đấu thầu trong đó xác định thời gian dự kiến đấu thầu, giá trị gói thầu, khối lượng dự kiến tạm ứng. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu trong việc tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; bảo đảm việc bố trí nhân lực, máy móc, phương án thi cộng đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và duy trì thi công liên tục. Chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về chuyên môn, thiết kế, điều chỉnh dự án và điều kiện thi công. Tăng cường kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường và công tác chiếu sáng, an toàn ban đêm; yêu cầu nhà thầu chấn chỉnh ngay các tồn tại.
Đối với các xã, phường thì Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kiên quyết xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ì, gây cản trở công tác thu hồi đất, bồ thường, giải phóng mặt bằng thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Các Ban Quản lý dự án và các Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động làm việc với từng nhà thầu để rà soát tổng thể tiến độ, xây dựng và thống nhất kế hoạch thi công chi tiết theo từng tuần, từng hạng mục công việc; trong đó xác định rõ khối lượng phải hoàn thành, nhân lực – máy móc huy động, thời điểm hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan.
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương, đây là nhiệm vụ quan trọng, có tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Theo Thông báo số 279/TB-UBND, Sở Nội vụ phải hoàn thành việc rà soát, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/10/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Việc chậm trễ này ảnh hưởng đến tiến độ chỉ đạo điều hành chung, đồng thời làm kéo dài các vướng mắc liên quan đến công tác thẩm định giá đất tại các địa phương.
Để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã được giao; xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân liên quan (nếu có); đồng thời hoàn thiện báo cáo, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp tiếp tục chậm trễ hoặc không thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định, bảo đảm không để tái diễn tình trạng trì trệ, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung của tỉnh.
 

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Minh Đăng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây