Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án

(CTT-Đồng Nai) - Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 5066/SoXDQLHTKT ngày 13/11/2025; ngày 24 tháng 11 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10361/UBND-KTN về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh và dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.
Công văn chỉ đạo do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà ký ban hành, Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Nhà đầu tư và UBND các xã, phường đơn vị khẩn trương thực hiện.
 1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: Hướng dẫn chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các quy định hiện hành, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh để hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định; Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung xử lý các kiến nghị, đề xuất của UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các chi nhánh nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: Căn cứ các quy định hiện hành, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh các chi nhánh để tăng cường công tác hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định. Thực việc việc tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương và các Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh. Tổ chức rà soát nhân sự trực thuộc đơn vị, cử nhân sự có chuyên môn hỗ trợ các Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ theo đúng kế hoạch đã được ký kết.
3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hoàn thiện Kế hoạch công tác giải ngân vốn đầu tư công, trong đó thể hiện cụ thể khối lượng công việc, khối lượng thi công, số lượng máy móc, thiết bị, nhân lực phải được định lượng hóa hàng tuần, hàng tháng để tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện đảm bảo khối lượng, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại công trường, dự án.
4. UBND các xã, phường khu vực Bắc Đồng Nai có 02 dự án cao tốc đi qua: Tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ dự án được duyệt. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để được hướng dẫn thực hiện, phối hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện để Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
5. Liên danh Vingroup – Techtra và Công ty TNHH cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành (Nhà đầu tư): Khẩn trương triển khai hoàn thành công tác lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cho gói thầu xây lắp; tổ chức trình cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng trong thời gian sớm nhất, không để tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án theo Hợp đồng BOT đã được ký kết, cũng như cam kết của Nhà đầu tư. Báo cáo kết quả tiến độ thực hiện công tác lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cho gói thầu xây lắp. Đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ quan và đơn vị cụ thể phối hợp thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Giao Sở Xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, kịp thời phối hợp với với các Sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại công trường, dự án đảm bảo nhịp nhàng trong quá trình phối hợp thực hiện dự án. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của Chủ đầu tư, UBND các xã, phường có Dự án đi ngang; Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc nêu trên. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Minh Đăng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây