Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ, đền bù, giải phóng mặt bằng

Ngày 2/3/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 3026/UBND-KTNS về việc đẩy nhanh tiến độ, đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và sớm đưa các dự án KCN Long Đức 3, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) vào xây dựng hạ tầng với nội dung sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn UBND xã Bình An xem xét, thực hiện bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần diện tích 59.836,5 m² (loại đất DGT (đường lô)) và phần diện tích 15.538,3m² (trồng Tràm, xà cừ) theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 16/3/2026.
 2. Đề nghị Công an tỉnh kiểm tra, làm rõ việc Công an xã Bình An, Công an xã Phước Thái không thực hiện xác nhận nhân khẩu, thông tin cư trú theo Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh làm cơ sở hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất theo chỉ đạo trước đó của Công an tỉnh
3. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cưa cắt cây cao su, thanh lý tài sản trên đất, hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định để bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 183-TB/VPTU ngày 02/02/2026.
4. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng sơ đồ đường gantt công việc và báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
 UBND xã Phước Thái, UBND xã Long Phước báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án tuyến đường 770B, trong đó ưu tiên triển khai thực hiện đối với đoạn tuyến từ quốc lộ 51 đi qua dự án KCN Bàu Cạn – Tân Hiệp. UBND xã Cầm Mỹ, UBND xã Xuân Quế báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án Đường Xuân Quế - Long Khánh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng tuyến đường 770B đoạn đi qua dự án KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 03 Dự án Khu công nghiệp nêu trên. Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với 2,14 km còn lại và đoạn qua trường Đại học Phương Nam khoảng 220m. Công ty Điện lực Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng trạm biến án 110/22kv KV, công suất MVA nhằm đảm bảo tiến độ cấp điện cho KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Quốc Khánh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây