Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự kiến ngày 19-12 khởi công 3 khu công nghiệp Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn

Chiều 9-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1). Tham dự buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long.
1 20251009162754
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến nay KCN Xuân Quế - Sông Nhạn đã kiểm đếm 100% diện tích nhưng chưa thể áp giá và lập phương án bồi thường do chưa có giá đất cụ thể. Tương tự, KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp cũng chưa có giá đất cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo. Còn KCN Long Đức 3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - chi nhánh Long Thành đã chuyển tiền bồi thường cho Công ty Cao su Đồng Nai, song đơn vị này chưa nhận tiền.
2 20251009162809
Ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, báo cáo tiến độ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hoàng Lộc

Liên quan đến các KCN này, chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ, vướng mắc và đưa ra kiến nghị cụ thể.

Theo đó, đối với KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1), Công ty cổ phần KCN Tân Hiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh kiểm đếm đất đai, tài sản còn lại, xác nhận nguồn gốc đất, nhà ở và xác định giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã và các đơn vị liên quan sớm thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất do Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, cũng như đẩy nhanh thủ tục thu hồi đất của dân.

Với KCN Long Đức 3, Công ty cổ phần KCN Long Đức 3 kiến nghị UBND tỉnh xử lý dứt điểm chính sách hỗ trợ, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần đất do Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng; đồng thời làm việc với ngành cao su để sớm nhận tiền bồi thường, thanh lý cây và bàn giao mặt bằng.

Riêng KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1), Công ty cổ phần KCN Xuân Quế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc quy chủ, thu hồi các thửa đất còn lại, xác nhận nguồn gốc và xác định giá đất cụ thể. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp UBND xã Xuân Quế và các đơn vị liên quan sớm lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ra quyết định thu hồi đất đối với hộ dân trong vùng dự án.

3 20251009162826
Chủ tịch UBND xã Xuân Quế Lê Văn Bình báo cáo công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn xã. Ảnh: Hoàng Lộc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện khởi công đồng loạt 3 KCN vào ngày 19-12-2025.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo chi nhánh Long Thành xử lý hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại cho Công ty Cao su Đồng Nai theo đúng quy định. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty Cao su Đồng Nai sớm nhận tiền bồi thường, thanh lý cây cao su và bàn giao mặt bằng trước ngày 19-12-2025. Các chủ đầu tư hạ tầng rà soát tiến độ, xác định khu vực ưu tiên khởi công, phối hợp với Công ty Cao su Đồng Nai để tổ chức thanh lý, bàn giao mặt bằng kịp thời.

UBND các xã Xuân Quế, Phước Thái, Long Phước khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, trình phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở chi trả bồi thường cho các hộ dân.

1 20251009155252
Thiết kế mặt bằng tổng thể Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1). Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp
“Việc đồng loạt khởi công 3 KCN vào cuối năm nay có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Do đó, các bên cần phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu.

Tác giả: Hoàng Lộc

Tác giả: Phạm Ngọc Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây