Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

(CTT-Đồng Nai) - Các dự án trọng điểm đang trong quá trình triển khai xây dựng đã được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thi công Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa. Ảnh: Phạm Tùng

Một số dự án “lỡ nhịp” tiến độ

Dự án Đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường Trấn Biên và Tam Hiệp.
Đối với phần xây lắp, dự án có 2 hạng mục chính là xây dựng 5 cầu trên tuyến và xây dựng phần tuyến đường. Cuối năm 2023, gói thầu xây dựng 5 cầu trên tuyến đường ven sông Cái được khởi công xây dựng. Hạng mục xây dựng phần tuyến đường chưa thể triển khai thực hiện do diện tích mặt bằng được giao chưa đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.
Chính vì vậy, tháng 9-2025, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, các đơn vị liên quan phải hoàn thành bàn giao ít nhất 30% diện tích mặt bằng để khởi công xây dựng phần tuyến đường của Dự án Đường ven sông Cái. Nhưng đến cuối năm 2025, mục tiêu này đã không thể hoàn thành.
Theo Sở Tài chính, 13 công trình, dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh có tổng nguồn vốn được bố trí là hơn 53,6 ngàn tỷ đồng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đối với Dự án Đường ven sông Cái, với gói thầu xây lắp 5 cầu và đường dẫn trên tuyến, tổng giá trị thi công đạt khoảng 64% so với hợp đồng đã ký. Với hạng mục thi công phần tuyến, đến cuối năm 2025, diện tích mặt bằng được bàn giao mới chỉ khoảng gần 2,4ha, đạt 18% tổng diện tích mặt bằng cần bàn giao, chưa đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.
Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 16km đi qua địa bàn các phường, xã gồm: Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo kế hoạch, dự án này phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trong tháng 12-2025 nhưng vì nhiều nguyên nhân, tiến độ thi công dự án bị chậm. Kế hoạch thông xe kỹ thuật dự án trong tháng 12- 2025 không thể hoàn thành.
Theo ông Trần Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trên địa bàn tỉnh hiện có 29 công trình, dự án, công tác quy hoạch, đề án liên quan thuộc danh mục các công trình, dự án trọng điểm. Trong đó có 13 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công; 6 công trình, dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP); 10 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và các đề án, quy hoạch.
Trong số 13 công trình, dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn đầu tư công, có 8 dự án đang triển khai thi công. Theo đánh giá chung, các dự án này được quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực thời gian qua. Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ triển khai các dự án vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tăng tốc thi công

Tại phiên họp của Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 12-2025, đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên cho biết: Trên địa bàn phường thời gian qua có rất nhiều công trình, dự án trọng điểm phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Sau khi hoàn thành công tác này tại một số dự án, phường Trấn Biên đang tập trung quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB đối với Dự án Đường ven sông Cái.
Theo ông Hồ Văn Nam, về quy mô, Dự án Đường ven sông Cái có số hộ dân bị ảnh hưởng lớn với hơn 400 hộ dân. Địa phương đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chi nhánh Biên Hòa tập trung cho công tác phê duyệt hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, xét tái định cư cho các hộ dân.
Cũng tại phiên họp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án trọng điểm là công tác GPMB. Các địa phương, đơn vị liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB.
Đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB như: Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chủ đầu tư phải yêu cầu các nhà thầu tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm” để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. “Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã xử lý xong các khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng thì các nhà thầu phải tăng tốc tiến độ thi công. Phấn đấu phải thông xe dự án trước Tết Nguyên đán 2026” - Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức yêu cầu.
Liên quan đến Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cuối tháng 12- 2025, UBND tỉnh có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia của ngành giao thông vận tải và cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến đường giao thông kết nối.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 15-1-2026, đưa vào sử dụng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán 2026.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây