Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhanh thu hồi đất làm lưới điện quốc gia

Ngày 22-1, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành đường điện quốc gia đi qua địa bàn Đồng Nai.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, đơn vị đang thi công 3 dự án điện quốc gia đi qua Đồng Nai. Dự án đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây - Tân Uyên đi qua 5 huyện là Xuân Lộc, Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu có chiều dài 81km phải thi công 165 vị trí móng cột. Đến nay, dự án thi công 146 vị trí móng cột, còn 19 vị trí chưa thi công được do chưa bồi thường giải phóng mặt bằng xong. Dự án đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên dài gần 22km, đi qua huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu đã bàn giao mặt bằng thi công được 49/64 vị trí móng cột, còn lại 15 vị trí đang vướng bồi thường. Dự án Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối dài hơn 5km đang vướng bồi thường.
 
Ông Hoàng Quốc Vượng yêu cầu Đồng Nai hỗ trợ sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2018, để sau tết các đơn vị có thể thi công và tháng 4-2018 có thể đấu nối lưới điện quốc gia. Mục tiêu nhằm cung cấp điện cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Dự án thực hiện bằng nguồn vốn ODA nên nếu chậm trễ, không hoàn thành đúng tiến độ sẽ bị phạt 600 ngàn USD/ngày. Đồng thời, dự án triển khai chậm có thể dẫn đến thiếu điện khu vực Đông Nam bộ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho biết đây là công trình quốc gia nên tỉnh sẽ ưu tiên gấp rút hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm giao đất sạch cho đơn vị thi công lưới điện. Quá trình bồi thường kéo dài là do người dân chưa đồng ý do mức bồi thường thấp. Ngoài ra, việc thi công các trụ móng điện phải đi nhờ qua đất của người dân nên phải thỏa thuận khiến thời gian kéo dài.
Hương Giang

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây