Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Lấn chiếm dòng chảy phải bị xử lý như lấn chiếm vỉa hè

​“Việc lấn chiếm dòng chảy cũng nguy hại không khác gì chuyện lấn chiếm vỉa hè, thậm chí hậu quả còn lớn hơn vì gây ngập lụt làm thiệt hại hoa màu, nhà cửa, tài sản của người dân”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chỉ rõ thực trạng xây dựng nhà trái phép lấn chiếm dòng chảy các hệ thống suối ở TP. Biên Hòa hiện nay.​

Tại buổi làm việc mới đây với các cơ quan liên quan về việc triển khai các dự án thoát nước trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP. Biên Hòa sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng đáng lo ngại này.

Cần có chương trình xử lý tình trạng lấn chiếm dòng chảy

Số liệu thống kê từ Sở Xây dựng cho thấy, trên địa bàn TP. Biên Hòa có 26 điểm xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa lớn. Trong đó, có 5 điểm ngập lớn được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì xử lý. 

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong 5 dự án được giao, hiện dự án xử lý điểm ngập tại khu vực cây xăng Tân Hòa, khu phố 5, phường Tân Hòa đã hoàn thành công tác thi công. Riêng dự án xử lý điểm ngập trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ cầu Săn Máu đến Nhà sách Đồng Nai) dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4 tới. Đối với dự án chống ngập thuộc ngã năm Biên Hùng và dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa, cả 2 đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị khởi công.
 
27-3-2017_thicongduanxulydiemngap_phu.jpgThi công dự án xử lý điểm ngập trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ cầu Săn Máu đến Nhà sách Đồng Nai).
 

Trong khi đó, dự án chống ngập úng suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan đang triển khai thi công và các công tác tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, hiện dự án này đang gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng do tình trạng xây dựng lấn chiếm dòng chảy của người dân. “Qua rà soát, hiện qua thống kê sơ bộ có hơn 100 hộ dân xây dựng lấn chiếm lòng suối tại dự án này”, ông Tuấn cho biết.

Trước những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhận định, dự án chống ngập úng trên các hệ thống suối Chùa, Bà Lúa và Cầu Quan sẽ không thể thực hiện trong năm 2017. Chính vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần tính toán để có phương án thi công nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm giải quyết trước mắt tình trạng ngập úng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP. Biên Hòa cần có kế hoạch, giải pháp xử lý tình trạng xây dựng lấn chiếm dòng chảy, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc lấn chiếm dòng chảy sông, suối cũng phải bị xử lý như việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. “TP. Biên Hòa đang triển khai thực hiện chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nên tôi cũng đề nghị thành phố rà lại chuyện lấn chiếm dòng chảy. Thành phố cũng cần có chương trình xử lý tình trạng lấn chiếm dòng chảy các hệ thống suối”, ông Vĩnh đề nghị.
 
Vẫn có thể xảy ra ngập cục bộ
 
Theo các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án thoát nước cho TP. Biên Hòa, trong 26 điểm ngập trên địa bàn thành phố, đến cuối tháng 5 tới sẽ xử lý xong 22 điểm ngập. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Minh Hoàng nhận định: “Đến nay, tỉnh đã triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn ở TP. Biên Hòa. Nhưng khi xảy ra các trận mưa lớn kéo dài, vượt quá tần suất thiết kế về tiếp nhận và tiêu thoát nước của các cống, vẫn có thể xảy ra tình trạng gây ngập tại một số điểm”. Vì thế, Sở Xây dựng đề xuất tỉnh triển khai quy hoạch hệ thống thoát nước và nước thải TP. Biên Hòa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
 
Hiện dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa, giai đoạn 1 (sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản) vẫn đang tiến hành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. “Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quỹ đất TP. Biên Hòa tổ chức giải phóng mặt bằng Nhà máy xử lý nước thải số 2, Trạm bơm số 1 và các tuyến suối thuộc dự án”, ông Tuấn cho biết.
 
Cũng theo ông Tuấn, theo dự kiến vào tháng 6 tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ sang Nhật Bản để ký hiệp định vay vốn thực hiện dự án.
 
Xong dự án vẫn ngập vì rác
 
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện dự án xử lý điểm ngập tại khu vực cây xăng Tân Hòa, khu phố 5, phường Tân Hòa đã thực hiện xong. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại khu vực này khi trời có mưa lớn vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua. Nguyên nhân là hiện các miệng cống thu nước tại đây xảy ra tình trạng người dân xả rác bữa bãi, cộng với việc các thùng rác của công ty thu gom rác tại phường Tân Hòa đặt ngay trên các miệng cống thu nước khiến ách tắc dòng chảy.
 
 
Phạm Tùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây