Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Ký kết kế hoạch triển khai xây dựng đường Vành đai 3-TP.HCM

​Vừa qua , tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng đường Vành đai 3-TP.HCM và công tác chuẩn bị dự án đường Vành đai 4- TP.HCM. Tham dư buổi lễ có lãnh đạo Bộ GT - VT, các bộ, ngành trung ương và các địa phương gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Về phía tỉnh Đồng Nai, tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

hinh 120722.14.jpg
 Lãnh đạo 4 địa phương ký kết quy chế, kế hoạch triển khai dự án đường Vành đai 3-TP.HCM.

Sở GT - VT TP.HCM cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 3-TP.HCM vào ngày 16-6 vừa qua, TP.HCM cùng với các địa phương đã khẩn trương phối hợp triển khai các phần việc tiếp theo trong thẩm quyền. Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực khởi công dự án vào tháng 6-2023, thay vì đến cuối năm 2023 như dự tính trước đó.

Theo kế hoạch đề ra, tháng 7-2022, Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai nghị quyết của Quốc hội. Tháng 10-2022, bắt đầu bàn giao mặt bằng và đến cuối năm 2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Thời gian thực hiện thi công dự án 36 tháng, dự án đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến, hoàn thành cơ bản phần cao tốc vào tháng 10-2025 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ GT - VT Lê Đình Thọ, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3-TP.HCM là dự án lớn, thời gian thực hiện rất ngắn nên các địa phương cần triển khai song song một số công việc. Trong khi trình Chính phủ ban hành nghị quyết thì phải làm song song các công việc khác. Khó nhất là công tác giải phóng mặt bằng, cần làm nhanh nhưng phải chắc. Dứt khoát thời điểm khởi công phải có 70% mặt bằng cho ban quản lý dự án triển khai thi công.

Theo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đã được Quốc hội thông qua, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3-TP.HCM có tổng chiều dài hơn 76km đi qua địa bàn 4 địa phương gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 11km. Dự án sẽ được phân chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 75 ngàn tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo 4 địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã tiến hành ký kết quy chế, kế hoạch triển khai để thực hiện sự quyết tâm, đồng lòng triển khai dự án đường Vành đai 3-TP.HCM bảo đảm tiến độ.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây