Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Di dời sang Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới phải nhanh, gọn, an toàn

 Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chỉ đạo như trên tại buổi làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới vào ngày 12-3. Khi di dời bệnh nhân nội trú từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới phải đảm bảo an toàn, nhất là những bệnh nhân nặng.

   

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái kiểm tra việc đầu tư các trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh giai đoạn hoàn thiện là thời điểm căng thẳng bởi áp lực thời gian và tất cả các khó khăn của giai đoạn trước sẽ dồn về. Do đó, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện các hạng mục còn lại để kịp khánh thành bệnh viện vào ngày 25-4. Trong tháng 3 phải hoàn thành các hạng mục cơ sở kỹ thuật, hệ thống máy móc, thiết bị để đưa vào vận hành. UBND TP.Biên Hòa phải đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải quyết tái định cư cho 4 hộ dân có đất bị giải tỏa để giao đất mở thêm đường vào bệnh viện; Sở Tư pháp nghiên cứu cách xử lý chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi hút thuốc, xả rác, khạc nhổ bừa bãi trong bệnh viện.
 
Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án, đến nay khối nhà chính thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thành 95%; phần lớn các gói thầu thiết bị y tế đều đã về đến công trình và đang được lắp ráp. Riêng giai đoạn 2 đến cuối tháng 3 hạ tầng thi công sẽ được hoàn thành 80%. Dựa theo tiến độ thi công thực tế của các gói thầu xây lắp và thiết bị y tế, dự kiến vào giữa tháng 4, công trình mới hoàn thành. Từ ngày 1-4, sẽ bắt đầu di dời các thiết bị từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới. Từ ngày 13-4 sẽ bắt đầu khám ngoại trú tại bệnh viện mới. Từ ngày 16 và 17-4 sẽ di dời bệnh nhân nội trú ra bệnh viện mới.
 
Ngọc Thư

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây