Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư cho các dự án trọng điểm

TTĐT – Ngày 14-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với các sở, ngành và UBND các địa phương để rà soát tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

hinh 170820.11.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo tại cuộc họp

 Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các dự án trọng điểm do Ban làm chủ đầu tư gồm có: Đường ven Sông Cái (đang được thực hiện khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi); Đường trục Trung tâm TP.Biên Hòa (đang được thực hiện khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi); dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đền thời Nguyễn Hữu Cảnh (đang triển khai thi công); Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài (dự kiến khởi công trong tháng 9 tới); dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa (đang thực hiện phần vốn đối ứng); Dự án tuyến kết nối vào Cảng Phước An (đã thi công xong); Nâng cấp đường 763  (đã hoàn thành phân kỳ 9km cuối tuyến); Cải tạo nâng cấp đường 768 huyện Vĩnh cửu (đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình, dự kiến khởi công vào tháng 10 tới)… 

hinh 170820.12.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường báo cáo một số vấn đề liên quan đến xử lý thu hồi đất cho dự án.

 Với UBND TP.Biên Hòa có các dự án đầu tư: Hương lộ 2 nối dài (giai đoạn 1);  dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu, đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng); dự án hầm chui kết nối đường đường Nguyễn Văn Trị với đường ven sông Đồng Nai (đng hoàn thiện hồ sơ); Dự án Kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh thuộc phường Bửu Hòa và Hóa An; dự án Kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến tỉnh Bình Dương (đang  nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư). Ngoài ra TP.Biên Hòa cũng đang thực hiện hàng loạt dự án giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm khác.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng một số dự án chưa đáp ứng tiến độ chung đặt ra, nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND TP.Biên Hòa tích cực hơn nữa trong việc giải phóng mặt bằng, đặc biệt là sớm khởi công các công trình tái định để có nơi bố trí chỗ ở cho dân. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ của các dự án đã cam kết với UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, việc xây dựng tuyến Hương lộ 2 nơi có cốt nền đường cao phải thiết kế đường lên xuống hợp lý để cho người dân đi lại.

 

Quốc Khánh​

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây