Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

(CTT-ĐồngNai) - Ngày 16-10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ thực hiện di dời các nhà máy, xí nghiệp theo Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1.

hinh 151024.5.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện T hông báo kết luận số 494/TB-UBND ngày 26-8-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, các đơn vị liên quan cũng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ thực hiện các công việc vẫn đang rất chậm. Chính vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở xây dựng đường găng công việc.

Các doanh nghiệp chưa di dời do chờ cơ chế chính sách hỗ trợ của cơ quan nhà nước trong việc di dời để lên phương án, kế hoạch, lộ trình và chi phí di dời cho phù hợp. Việc di dời các hộ dân còn trong lại trong khu vực KCN Biên Hòa 1 do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện chưa có cơ sở pháp lý để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư cho các hộ dân.

Mặt khác, các quy định pháp luật liên quan có sự thay đổi nên tiến độ thực hiện các công việc cũng bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất của UBND thành phố Biên Hòa về việc được kế thừa hồ sơ bồi thường, các quyết định phê duyệt phương án bồi thường của các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành; rà soát quy định Luật Đất đai 2024 để tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất trong trường hợp Đề án khai thác quỹ đất không còn cơ sở pháp lý để thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đánh giá tiến độ thực hiện các công việc thời gian qua rất chậm. Riêng Sở Tài nguyên và M ôi trường được giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời các nhà máy, xí nghiệp cũng chưa hoàn thành.

Việc điều chỉnh quy hoạch, thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch, tiến độ triển khai các tuyến đường cũng chậm. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trường hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cũng như nội dung thực hiện đã thay đổi so với chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1, tổng hợp, tham mưu văn bản Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.​

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây