Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Ưu tiên 3 nhóm dự án điện cho đô thị, công nghiệp và dân sinh

Sáng 13-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Kim Long đã làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Đồng Nai về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình điện 110kV trên địa bàn tỉnh.
img 3649 20260313104405 20260313
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Kim Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Đình Quốc, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết: Giai đoạn 2021-2025, ngành điện đã bố trí gần 8 ngàn tỷ đồng để đầu tư các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 14 công trình đã hoàn thành và đưa vào vận hành, một số dự án khác đang tiếp tục triển khai thi công.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành điện dự kiến bố trí khoảng 13,3 ngàn tỷ đồng để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

img 3630 20260313104543 20260313
Ông Trương Đình Quốc, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Tuy nhiên, quá trình triển khai các công trình điện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng của địa phương khiến việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây kéo dài. Bên cạnh đó, hiện mới có 15/29 dự án được cấp chủ trương đầu tư, các dự án còn lại vẫn đang vướng mắc về quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt danh mục đầu tư và đồng bộ quy hoạch. Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án điện cũng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, hoàn thành.

Tại buổi làm việc, ngành điện kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoàn thiện thủ tục quy hoạch, chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cũng như công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

img 3643 20260313104648 20260313
Ông Đoàn Đức Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam nêu kiến nghị với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Hoàng Lộc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Kim Long cho rằng: Điện là hạ tầng thiết yếu, đóng vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực khác. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, do đó việc phát triển hạ tầng điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận sự đồng hành và chủ động của ngành điện trong việc bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Trước yêu cầu phát triển mới, ngành điện cần tiếp tục chủ động, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch của ngành và Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên 3 nhóm dự án phục vụ: phát triển các khu công nghiệp, các khu đô thị mới và đô thị chiến lược của tỉnh và cấp điện phục vụ sinh hoạt của người dân phía Bắc tỉnh.

img 3646 20260313104911 20260313
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Võ Ngọc Long phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì rà soát, tham mưu tháo gỡ các vướng mắc đối với những dự án điện đang triển khai. Trong đó, khẩn trương thành lập tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án điện, đồng thời đôn đốc các sở, ngành liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Đối với các dự án mới, Sở Công Thương cần rà soát lại danh mục, kịp thời bổ sung các dự án còn thiếu vào phụ lục Quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị ngành điện chủ động phối hợp với các địa phương cập nhật quy hoạch các dự án điện vào các quy hoạch liên quan, đồng thời hỗ trợ địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm sớm triển khai các công trình theo kế hoạch.

Tác giả: Tuyết Mai Phan Thị, Hoàng Lộc

Nguồn tin: baodongnai.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây