Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhiều dự án trọng điểm sắp “về đích”

Sau nhiều năm triển khai thi công, hiện hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành xây dựng, tiến dần “về đích”.
dji 0776 20260316060531
Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh dự kiến đưa vào khai thác cuối tháng 4-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Khi hoàn thành xây dựng, đây sẽ là những dự án tạo động lực lớn cho Đồng Nai tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

Nhiều dự án cơ bản hoàn thành

Giữa tháng 12-2025, Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh đã chính thức được thông xe kỹ thuật. Dự án dài hơn 11km, trong đó phần tuyến chính đường cao tốc dài khoảng 5km.

Sau khi hoàn thành thông xe kỹ thuật, các nhà thầu thi công tại dự án tiếp tục huy động nhân lực, máy móc thiết bị để tiếp tục thi công hoàn thành dự án này. Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác cuối tháng 4-2026.

Tương tự, Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh cũng được đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác cuối tháng 4-2026. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện khối lượng thi công hoàn thành đã đạt khoảng 75% tổng giá trị hợp đồng đã ký. Trong đó, phần đường cao tốc đã cơ bản hoàn thành thi công, nhiều đoạn, nhà thầu đã tiến hành lắp đặt dải phân cách giữa, tấm chống ồn, hệ thống biển báo giao thông…

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh là hơn 7 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 5-3-2026, số vốn đã giải ngân là hơn 460 tỷ đồng, đạt hơn 6,5% kế hoạch vốn.

Theo ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành dự án này vào cuối tháng 4-2026 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 29 công trình, dự án trọng điểm. Sau thời gian thi công, nhiều công trình, dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng như: đường trục trung tâm Biên Hòa; Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường phía Tây quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư…

Đánh giá về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cho rằng: Tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, có 8/13 dự án đang triển khai thi công, trong đó, đến nay một số dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng.

Thể hiện kết quả bằng tiến độ cụ thể

Bên cạnh các công trình, dự án trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ, nhiều dự án khác vẫn đang trong tình trạng bị chậm tiến độ. Có khoảng 10 dự án, công trình trọng điểm đang bị chậm tiến độ, chưa có nhiều chuyển biến trong thời gian qua. Nguyên nhân chính vẫn là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa phân cấp về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng: Nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó, có các công trình, dự án trọng điểm vẫn nằm ở khâu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. “UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các quy định liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, các đơn vị liên quan cần phải thay đổi cách làm, đẩy nhanh tiến độ công tác này phục vụ thi công các dự án” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho hay.

Tại buổi làm việc của Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Tổ chỉ đạo) vào ngày 11-3 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức yêu cầu: Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trong thời gian tới, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng sơ đồ đường gantt của từng công trình, dự án báo cáo tổ chỉ đạo để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. “Phải xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và thể hiện kết quả bằng tiến độ cụ thể của từng dự án”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khi lập kế hoạch và thực hiện giải phóng mặt bằng phải đảm bảo trình tự, thủ tục quy định và đúng thực tế từng dự án; đồng thời vận dụng linh hoạt giữa các bước trong trình tự để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng đồng thời vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về năng lực, tính chủ động trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng phải có giải pháp xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị, nhà thầu chậm trễ trong việc thực hiện bồi thường, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Tác giả: Tuyết Mai Phan Thị, Phạm Tùng

Nguồn tin: baodongnai.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây