Bố trí hơn 7 ngàn tỷ đồng vốn cho các công trình, dự án trọng điểm của Đồng Nai trong năm 2026

Ngày 11-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, Tổ phó Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Tổ chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên Tổ chỉ đạo để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên; Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà.

img 9620 20260311114602 20260311
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó có 13 công trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công; 6 công trình, dự án được triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); 10 công trình, dự án còn lại có 5 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, 1 đề án và 4 công tác quy hoạch.

f2
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Dương Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh là hơn 7 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 8,6 ngàn tỷ đồng so với năm 2025 do một số dự án đã cơ bản hoàn thành. Tính đến ngày 5-3-2026, số vốn bố trí thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân là hơn 460 tỷ đồng, đạt hơn 6,5% kế hoạch.

Theo đánh giá, đối với các công trình, dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn đầu tư công, thời gian qua, tiến độ thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Các dự án thực hiện theo hình thức PPP đang được triển khai rất nhanh và đạt nhiều kết quả khả quan.

f3
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cho biết: Tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trong thời gian tới, đồng chí Võ Tấn Đức đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc kiện toàn Tổ chỉ đạo và danh mục công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.

f4
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng sơ đồ đường găng của từng công trình, dự án báo cáo Tổ chỉ đạo để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và thể hiện kết quả bằng tiến độ cụ thể của từng dự án. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Đối với các công trình, dự án đã cơ bản đạt tiến độ thực hiện và xử lý xong những vướng mắc có liên quan được đề xuất đưa ra khỏi danh mục, Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình, dự án. Đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, các đơn vị liên quan phải thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

f5
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư xây dựng, trọng tâm là quản lý chi phí, tiến độ và chất lượng công trình. Chủ động các giải pháp kiểm tra, giám sát, phòng ngừa lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án. Khi lập kế hoạch và thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án phải đảm bảo trình tự, thủ tục quy định, đúng thực tế từng dự án. Cùng với đó, vận dụng linh hoạt giữa các bước trong trình tự để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Tuyết Mai Phan Thị, Phạm Tùng 

Nguồn tin: baodongnai.com.vn