Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long: Không để ách tắc tiến độ các dự án điện vùng Đông Nam Bộ

(CTT-Đồng Nai) - Sáng 22-8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về tình hình triển khai thực hiện các dự án nguồn điện, lưới điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
d1 d
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Cường cho biết: Trên địa bàn tỉnh đang triển khai 2 dự án nguồn điện (Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3, 4) cùng 12 dự án lưới điện truyền tải theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong đó, có các dự án lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa công suất cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 chuẩn bị phát điện thương mại.
Thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần làm việc, kiểm tra thực tế và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vướng mắc.
d2 d
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Cường báo cáo về các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Lộc
Cụ thể, Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng có diện tích gần 95ha, hiện giải phóng mặt bằng khoảng 73% và bố trí tái định cư cho 22/23 hộ dân; phần còn lại tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng, khối lượng thi công đạt 99,9% và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.
Trong số 12 dự án truyền tải, có 5 đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4. Hiện 2 dự án đã bàn giao 100% mặt bằng, còn 3 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các trụ. Do có sự chuyển tiếp nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã, bộ máy ban đầu chưa đáp ứng kịp, nên việc phê duyệt phương án bồi thường còn chậm. UBND tỉnh cam kết tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng trong tháng 9 và 10, để các dự án đồng bộ với tiến độ phát điện thương mại của nhà máy.
UBND tỉnh Đồng Nai có 2 kiến nghị, đề xuất. Thứ nhất, Bộ Công Thương xem xét cơ chế cho phép ngành điện được thỏa thuận trước vị trí trạm biến áp, hướng tuyến và vị trí trụ các công trình điện trong kế hoạch đầu tư 5 năm, để cập nhật kịp thời vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng của địa phương. Do trạm biến áp 220kV và lộ ra đấu nối chưa đồng bộ, tỉnh kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho phép thuê tư vấn thực hiện hồ sơ thỏa thuận vị trí trạm 220kV và lộ ra 110kV cùng thời điểm, làm cơ sở để cập nhật vào các quy hoạch liên quan, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Về trách nhiệm của địa phương, UBND tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác cập nhật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; cấp chủ trương đầu tư cho các công trình điện; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
d3 d
Đại diện tỉnh Tây Ninh nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: Cả 3 địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh đều phát triển mạnh về đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ nên nhu cầu năng lượng hiện tại và tương lai rất lớn. Trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, các địa phương này có nhiều dự án nguồn, lưới điện, đồng thời được phân bổ chỉ tiêu lớn về năng lượng tái tạo.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, việc triển khai hiệu quả các dự án theo quy hoạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cả vùng, đồng thời góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, các địa phương chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư để tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các địa phương quan tâm bố trí nhân sự có năng lực, chuyên môn để tham mưu, xử lý các vướng mắc, không để ách tắc làm chậm tiến độ các dự án điện.
d4 d
Ông Lê Bá Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương và các thành viên đoàn công tác đi thực tế tại Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 trên địa bàn Đồng Nai. Đây là dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng, là nhà máy điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) đầu tiên tại Việt Nam, do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư, với tổng công suất 1,6 ngàn MW và tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Dự án hoạt động sẽ cung cấp khoảng 9-12 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải ròng về 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây