Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

​Sớm giải phóng mặt bằng cho các công trình điện

Ngày 3-5, làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam (thuộc Tổng công ty truyền tải điện quốc gia) và các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên; đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên; Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu đơn vị triển khai và các địa phương tập trung công tác vận động; giải quyết rốt ráo để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trên. Đơn vị bồi thường cần cập nhật thời giá để có mức bồi thường phù hợp hơn cho dân; đồng thời khảo sát lại những hộ bị ảnh hưởng đặc biệt để có cách xử lý phù hợp. Giải tỏa mặt bằng trên cơ sở vận động, nhưng phải đảm bảo sự nhanh chóng. Trường hợp cần cưỡng chế, đơn vị thực hiện cần làm kỹ về cơ sở pháp lý cho đúng với quy định.
images2121058_IMG_6486.JPG
Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Nam báo cáo về những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Các công trình trên đi qua các địa phương: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc. Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam, các dự án trên khởi công vào cuối năm 2015. Hiện dự án đường dây 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên còn 11/165 vị trí chưa bàn giao mặt bằng. Đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên còn vướng 12/60 vị trí. Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối còn 10/24 vị trí chưa bàn giao mặt bằng thi công. Nguyên nhân chủ yếu là do giá bồi thường đất, nhà và tài sản trên đất còn quá thấp; với một số hộ đây là lần thứ 2 bị giải tỏa nhà khi triển khai các dự án điện hoặc xây nhà kiên cố.
Đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương về mức hỗ trợ đặc thù hợp lý hơn mức hỗ trợ theo quy định hiện nay. Với những trường hợp đòi mức bồi thường bất hợp lý, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các huyện cho thực hiện biện pháp hành chính buộc tháo dỡ tài sản xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng; bảo vệ cho đơn vị thi công khi tiến hành kéo dây điện qua các hộ dân chưa nhận bồi thường.
Lê Quyên
 

 

Tác giả: Lê Quyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây