Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phối hợp xử lý các tồn đọng trong giải phóng mặt bằng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Ngày 12-11, tại xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) và các dự án trên địa bàn.
 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CTV
Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có tổng chiều dài hơn 60km, điểm đầu dự án giao với quốc lộ 1 và trùng với điểm cuối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối vượt qua vị trí giao cắt với quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đã được khởi công vào tháng 8-2025.
Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi gần 312ha đất trên địa bàn các xã: Dầu Giây, Gia Kiệm, Bình Lộc, Định Quán, Xuân Bắc, Tân Phú, Nam Cát Tiên, Phú Hòa, Phú Lâm. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và Ban Quản lý dự án khu vực 11 được giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án.
Theo dự kiến, đối với đoạn tuyến qua địa bàn xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai, địa phương sẽ phê duyệt phương án giá đất trước ngày 15-11-2025; Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Xuân Lộc sẽ hoàn chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ, niêm yết công khai và trình phê duyệt trước ngày 15-12-2025. Trong tháng 12-2025, cơ quan chức năng sẽ tổ chức chi trả tiền bồi thường, xử lý các tồn đọng, vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.
Đối với đoạn tuyến qua xã Dầu Giây, Gia Kiệm, Bình Lộc do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Thống Nhất thực hiện, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30-11- 2025.
 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Quán Nguyễn Cao Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CTV
Về tiến độ di dời hạ tầng điện, đến nay, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Thống Nhất và Định Quán đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành khảo sát và dự kiến phê duyệt trước ngày 15-11-2025. Sau khi đề cương nhiệm vụ được phê duyệt, đơn vị tư vấn sẽ hoàn thành lập phương án thiết kế di dời hệ thống điện trình Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt trong tháng 12-2025.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đề nghị các địa phương, sở, ngành, đơn vị phối hợp xử lý các vấn đề tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án. Các cán bộ, công chức làm công tác giải phóng mặt bằng phải áp dụng các giải pháp để vận động, tạo sự đồng thuận cao trong dân để công tác bồi thường diễn ra nhanh chóng.
Lãnh đạo các địa phương, đơn vị phải quan tâm, chỉ đạo sát sao về tiến độ công việc thực hiện mỗi tuần. Trong đó, công tác vận động phải được ưu tiên thực hiện để hạn chế thấp nhất các khiếu nại và khiếu kiện vượt cấp. Các đơn vị, địa phương giảm họp hành, tăng cường giám sát, kiểm tra thực tế để qua đó kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.

Tác giả: Tấn Tài Nguyễn, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây