Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ phát điện thương mại vào tháng 10 và 12 tới

(CTT-Đồng Nai) - Chiều 22-8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia của ngành năng lượng.
n1 d
Đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: CTV
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, chủ đầu tư) cho biết: Dự án có quy mô công suất hơn 1,6 ngàn MW, tổng mức đầu tư hơn 1,4 tỷ USD. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 và chủ đầu tư ký hợp đồng tổng thầu, triển khai xây dựng từ năm 2022.
Đến nay, chủ đầu tư đã ký hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Đồng Nai trên diện tích gần 12ha và ký với Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa diện tích hơn 37ha; toàn bộ diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
n2 d
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đi kiểm tra Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: CTV
Tính đến hết tháng 7-2025, tiến độ tổng thể của dự án đạt hơn 98%. Trong đó, công tác thiết kế chi tiết đạt 99%; mua sắm, chế tạo thiết bị đã hoàn thành, vận chuyển và lắp đặt tại công trường; thi công xây lắp đạt hơn 99,9%; chạy thử nghiệm đạt gần 76%.
Đến ngày 18-8-2025, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 đã phát điện lên lưới với sản lượng khoảng 195 triệu kWh; dự kiến phát điện thương mại chính thức cuối tháng 10-2025. Nhà máy Điện Nhơn Trạch 4 dự kiến phát điện thương mại đầu tháng 12-2025.
Về công tác đấu nối, đường dây 500kV đã nhận điện thành công vào cuối năm 2024; đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái dự kiến hoàn thành trong quý IV-2025; đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500kV Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý I-2026.
n3 d
Trạm phân phối điện tại Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Hoàng Lộc
Một số khó khăn, vướng mắc hiện nay là dự án chưa có sản lượng điện phát hàng năm (Qc) trong hợp đồng mua bán điện, nên chưa thống nhất được khối lượng khí LNG mua hàng năm. Các tuyến đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy Nhơn Trạch 3 chưa hoàn thành, nên tạm thời phải sử dụng đường dây đấu nối của Nhà máy Nhơn Trạch 1 và 2, về lâu dài sẽ khó bảo đảm phát hết công suất.
Từ đó, PV Power kiến nghị Thứ trưởng Bộ Công Thương và đoàn công tác hỗ trợ dự án trong thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực để Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 sớm đủ điều kiện phát điện thương mại; hỗ trợ công tác đàm phán Qc trong hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm bảo đảm bao tiêu sản lượng khí, nâng cao hiệu quả dự án; đồng thời đề nghị EVN sớm hoàn thành các đường dây để giải tỏa công suất, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.
n4 d
Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 hiện đã thi công đạt hơn 98% khối lượng. Ảnh: Hoàng Lộc
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng: Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành năng lượng cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước. Đây là máy điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình trong quá trình chuyển dịch năng lượng từ than sang nguồn nhiên liệu sạch hơn. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ bổ sung sản lượng điện lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của khu vực phía Nam mà còn hỗ trợ thực hiện cam kết giảm phát thải, phát triển bền vững. Đồng thời, với quy mô đầu tư hàng tỷ USD, dự án tạo thêm động lực phát triển kinh tế, việc làm và đóng góp ngân sách cho tỉnh Đồng Nai.
Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị tỉnh Đồng Nai quan tâm tháo gỡ mặt bằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai nhanh dự án giải tỏa công suất để phát huy hiệu quả dự án và PV Power đảm bảo tiến độ phát điện thương mại theo mốc thời gian đưa ra.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây