Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

​Khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án điện

Ngày 7-6, làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam, các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình điện trọng điểm quốc gia trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu các sở, ngành và các địa phương có dự án đi qua cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ các dự án. Trong tháng 6, các đơn vị, địa phương liên quan cần hoàn tất bàn giao mặt bằng các công trình cho ngành điện thực hiện thi công, tiến hành kéo đường dây.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 công trình dự án điện trọng điểm quốc gia đang được triển khai thi công nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể hoàn tất. Cụ thể, công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên còn 8/165 vị trí trụ móng chưa được bàn giao mặt bằng; dự án đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên còn 12/60 vị trí trụ móng chưa được bàn giao mặt bằng; dự án Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối hiện còn 10/24 vị trí móng trụ và phần hành lang chưa được bàn giao mặt bằng.  

Hoàng Hải
 

 

Tác giả: Hoàng Hải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây