Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đồng Nai khẩn trương giải phóng mặt bằng các dự án năng lượng quốc gia

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 2 dự án nguồn và nhiều dự án lưới điện thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Việc đưa các dự án này vào vận hành đúng tiến độ sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.
 
Lãnh đạo các xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Đại Phước cùng chủ đầu tư đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng công trình giải tỏa công suất cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4
Chính vì vậy, tỉnh đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để các dự án sớm về đích.

Dự án trọng điểm năng lượng bị vướng mặt bằng

Đồng Nai là trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ và cả nước nên nhu cầu sử dụng điện cao. Thêm vào đó, với vị trí chiến lược trên trục phát triển công nghiệp - năng lượng của miền Nam, tỉnh được chọn triển khai nhiều dự án năng lượng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo an ninh năng lượng vùng, quốc gia.
Đáng chú ý, 2 dự án nguồn điện lớn đang triển khai: Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng công suất 200MW, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 với công suất hơn 1,6 ngàn MW. Từng dự án đều đang vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đã khởi công từ tháng 8-2025, song đến nay một số hạng mục thuộc đường gantt tiến độ như: khu vực cửa lấy nước, đường ống áp lực, bãi đổ thải, 2 đầu cầu Hiếu Liêm… vẫn chưa thể thi công do còn vướng mặt bằng. Việc này khiến dự án phải tạm dừng một số hạng mục, có nguy cơ chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh.
“Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường công suất cho hệ thống điện quốc gia, nhất là khu vực miền Nam. Hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai. Vì vậy, tập
đoàn kiến nghị tỉnh hỗ trợ để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11 này” - ông Phương chia sẻ.
Đối với Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4, các hạng mục nguồn điện đã sẵn sàng phát điện thương mại trong tháng 11 và 12, song các dự án lưới điện giải tỏa công suất lại đang gặp vướng mắc về mặt bằng.
Công trình Trạm Biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối còn vướng mặt bằng. Ảnh: Tư liệu
Cụ thể, đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - Trạm 500kV Long Thành còn 21/87 vị trí móng cột chưa bàn giao; Trạm Biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối còn 2 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao hơn 8,7 ngàn m² đất. Bên cạnh đó, 2 dự án Đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái và Đường dây 500kV Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ
- Nhà Bè chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Ông Bùi Quang Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam cho rằng: Nếu mặt bằng không được bàn giao trong tháng 11 này, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung là rất lớn. Do đó, ông Thành kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các địa phương sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công liên tục, đảm bảo tiến độ các công trình theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặt bằng sớm ngày nào, tốt ngày đó

Các dự án nguồn, lưới điện nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành năng lượng cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khi đi vào vận hành, các dự án sẽ bổ sung sản lượng điện lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của khu vực phía Nam, đồng thời hỗ trợ thực hiện cam kết giảm phát thải về 0, hướng đến phát triển bền vững. Ngoài ra, với riêng Đồng Nai, các dự án khi đi vào vận hành còn tạo thêm việc làm và đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh.
 
Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 dự kiến vận hành thương mại trong tháng 11 và 12-2025
Liên quan đến dự án này, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có một số chỉ đạo liên quan đến tiến độ. Mới đây nhất, tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4-11-2025, Chính phủ yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thành giải phóng và bàn giao mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4, Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.
Một ngày sau khi Chính phủ có nghị quyết trên, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu: Các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11, tinh thần là sớm ngày nào càng tốt ngày đó.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị: Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động và chi trả tiền cho người dân. Đồng thời chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công khi có mặt bằng để bù lại thời gian chậm có mặt bằng. Kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn để được hỗ trợ, đảm bảo tiến độ chung của các dự án năng lượng quốc gia trên địa bàn.
Trong Hội nghị Chuyên đề về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2025 diễn ra vào ngày 8-11, UBND tỉnh xác định đảm bảo mặt bằng cho các dự án năng lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các dự án năng lượng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường giám sát chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ, đôn đốc đưa Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 vào vận hành thương mại trong tháng 11-2025 và Nhà máy Điện Nhơn Trạch 4 trong tháng 12-2025; Nhà máy Thủy điện Trị An vận hành năm 2027.

Tác giả: Tấn Tài Nguyễn, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây