Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tiếp tục dồn sức đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

(CTT-Đồng Nai) - Sáng 11-7, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Biên Hòa đã có buổi làm việc với các đơn vị và địa phương liên quan nhằm tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy, UBND 2 phường Phước Tân và Tam Phước cho biết, đến thời điểm này, kết quả xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ dân bị thu hồi đất tại 2 phường có dự án đi qua đạt gần 96%.

Qua công tác thẩm tra nguồn gốc đất đạt 91% đủ các điều kiện theo quy định, hiện còn 171 thửa đất đang tiếp tục xác nhận và thẩm tra nguồn gốc đất.
Về phương án bồi thường, đến nay đã duyệt 5 đợt với 272 thửa đất thu hồi (diện tích hơn 15 hécta) với tổng kinh phí 287 tỷ đồng. Đối với công tác tái định cư, đã xét duyệt được 296 trường hợp.

Tổng diện tích bàn giao mặt bằng trên thực địa để thực hiện dự án là hơn 20 hecta (đạt khoảng 35% diện tích của các hộ đã nhận tiền bồi thường chuẩn bị bàn giao mặt bằng)
Khó khăn nhất hiện nay là một số thửa đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị lệch ranh; cấp trùng; tài sản trên đất còn nhiều vướng mắc; hồ sơ thẩm tra giữa các đơn vị liên quan đưa đi, trả lại nhiều lần gây chậm tiến độ; kết quả tuyên truyền vận động vẫn chưa đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, cam kết của thành phố trước lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh là tiếp tục dồn sức tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trong tháng 7.
Vì vậy, để tháo gỡ những khó khăn, Bí thư Thành ủy Biên Hòa yêu cầu Đảng ủy phường Phước Tân và Tam Phước kiện toàn Tổ tuyên truyền vận động đến tận khu phố nhằm truyền vận động giải thích rõ ràng đến tận người dân bị thu hồi đất về giá đất, vị trí đất, chính sách tái định cư để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đối với các phòng, ban, ngành của thành phố và Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cần sự phối hợp nhịp nhàng để giải quyết các vướng mắc về lệch ranh, tài sản trên đất tránh tình trạng hồ sơ trình thẩm tra trả qua, trả lại nhiều lần rất mất thời gian.

Về bố trí tái định cư, lãnh đạo Thành ủy giao UBND thành phố làm việc với UBND huyện Long Thành để “chốt” về số lượng lô tại định cư tại khu tái định cư Long Đức dành cho thành phố Biên Hòa bố trí cho các hộ dân đủ điều kiện.
Đối với những đoạn đã được bàn giao mặt bằng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh phải tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt.

Bí thư Thành ủy Hồ Văn Nam nhấn mạnh, đã cam kết với tỉnh là phải thực hiện, đã thực hiện phải đạt kết quả với mục tiêu cuối cùng là “sản phẩm” hồ sơ được giải quyết xong tỷ lệ thuận với diện tích bàn giao trên thực địa.

Do đó, Bí thư Thành ủy Biên Hòa yêu cầu trong quá trình thực hiện phải có sự quyết tâm chính trị cao nhất, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả hoàn thành công việc để đánh giá năng lực cán bộ hiện tại cũng như chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Tác giả: Dương An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây