Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhơn Trạch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm

(CTT-Đồng Nai) - Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Từ Nam Thành vừa có buổi làm việc với UBND huyện và các đơn vị liên quan, tập trung rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án trọng điểm.

Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết quả cho thấy, dự án Đường Vành đai 3 đã hoàn tất công tác này, giải tỏa hơn 114 ha đất của 1.267 hộ dân. Đường Liên Cảng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ bồi thường, dự kiến phê duyệt trong tháng 4 tới sau khi đã kiểm đếm gần như toàn bộ (529/531 hộ). Đường Tôn Đức Thắng đã có mặt bằng sạch 100%. Đường 25C đã phê duyệt bồi thường cho 455 hộ, bố trí 158 suất tái định cư cho 149 hộ. Các dự án điện cũng đang được huyện phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ kiểm kê và bồi thường, với 488/755 hộ đã được kiểm đếm.

Đồng thời, công tác xét cấp tái định cư cũng được huyện Nhơn Trạch đặc biệt chú trọng. Các xã có dự án đi qua đã hoàn thành việc khảo sát nhu cầu, xác minh hồ sơ của người dân và xây dựng phương án bố trí nền tái định cư. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành nhận định giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt, có tác động trực tiếp đến tiến độ dự án và việc giải ngân vốn đầu tư công. Ông yêu cầu quá trình xét cấp tái định cư phải tuân thủ đúng quy định, và các trường hợp vướng mắc cần được xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Bí thư cũng chỉ đạo các phòng ban và địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường công tác vận động, đối thoại để đạt được sự đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tác giả: Xuân Mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây