Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Huyện Nhơn Trạch phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng triển khai các dự án, công trình trọng điểm

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 19-2, Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch Từ Nam Thành đã có buổi làm việc với UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan về việc triển khai thực hiện những dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Phong báo cáo và làm rõ một số vướng mắc còn tồn tại
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Phong báo cáo và làm rõ một số vướng mắc còn tồn tại

Đến nay, huyện Nhơn Trạch đang triển khai 14 dự án, công trình trọng điểm, trong đó có 2 dự án do trung ương đầu tư là dự án đường Cao tốc Bến Lức – Long Thành, đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư và dự án Đường Vành đai 3 – thành phần 1A, hiện tiến độ đạt hơn 86%, riêng cầu Nhơn Trạch đạt 91,5%. Huyện cũng đang triển khai 6 dự án do tỉnh đầu tư gồm: dự án Vành đai 3 – thành phần 3, công tác bàn giao mặt bằng đạt 100%; dự án đường kết nối vào Cảng Phước An, hiện 03 gói thầu đã đạt khoảng 87% tiến độ; dự án nâng cấp đường 25B (đoạn từ Trung tâm hành chính huyện ra Quốc lộ 51) vừa được khởi công vào tháng 12/2024; dự án đường 25C (đoạn từ đường Hùng Vương đến Quốc lộ 51), hiện UBND huyện đã hoàn thành kiểm đếm hiện trạng được 122/122 trường hợp, dự kiến phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 3/2025; dự án xây mới trường THPT Phước Thiền, huyện đang lập thủ tục thực hiện xác định giá đất để bồi thường cho 43 hộ dân có đất bị thu hồi, dự kiến hoàn thành phương án phê duyệt bồi thường trong tháng 3/2025; Đối với Dự án Trung tâm Y tế huyện dự kiến khởi công vào tháng 10/2025, hiện đang lựa chọn nhà thầu và tư vấn thiết kế bản vẽ thi công. Đối với 06 dự án do huyện đầu tư gồm: dự án xây dựng đường Liên cảng, giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư khoảng 2.659 tỷ đồng dự kiến khởi công vào tháng 7/2025; dự án đường 25B (đoạn từ trung tâm hành chính huyện đến đường Quách Thị Trang) và dự án đường 25C, đoạn 2 hiện đang vượt tiến độ 6 tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6/2025; dự án đường vào KCN Ông Kèo có tổng mức đầu tư gần 1.299 tỷ đồng, hiện đang trình thẩm định hồ sơ, bước thiết kế bản vẽ, thi công và dự toán xây dựng, trong tháng 7/2025 dự kiến sẽ khởi công xây dựng;…
Bí thư Huyện uỷ Từ Nam Thành phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Huyện uỷ Từ Nam Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các ngành cũng đã báo cáo những khó khăn và kiến nghị những vướng mắc trong quá trình thực hiện như: về bố trí nguồn vốn, công tác kiểm đếm, việc áp giá đối với các tài sản trên đất, xét cấp tái định cư, giải phóng mặt bằng,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện uỷ Từ Nam Thành nhấn mạnh sự cấp thiết trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn và đề nghị UBND huyện cùng các ngành cần bám sát các văn bản của trung ương, của tỉnh để thực hiện đúng quy định; công tác kiểm đếm phải thực hiện chặt chẽ, sát với thực tế, xử lý dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo đúng thời gian, quan tâm xét cấp tái định cư cho các trường hợp khó khăn, không có đất ở; đồng thời chủ động báo cáo khó khăn và kiến nghị, đề xuất giải pháp đến cấp có thẩm quyền để triển khai các dự án kịp tiến độ đề ra.

Tác giả: Xuân Mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây