Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Huyện Long Thành tiếp tục thực hiện “30 ngày đêm” hoàn thành bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(CTT-Đồng Nai)- Ban Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua huyện Long Thành) vừa tổ chức họp rà soát tiến độ công việc. Ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.
Lãnh đạo huyện Long Thành điều hành cuộc họp.
Lãnh đạo huyện Long Thành điều hành cuộc họp.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (đoạn qua huyện Long Thành) có tổng chiều dài khoảng 28 km, với tổng diện tích thu hồi gần 230 ha/2.593 thửa đất/2.778 trường hợp.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm”, trong tháng 5 vừa qua, các ngành chức năng của huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương 9 xã, thị trấn có dự án đi qua khẩn trương thực hiện xử lý hồ sơ nội nghiệp, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường…đạt tiến độ rất khả quan.

Đến nay, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả cho 357 trường hợp với số tiền hơn 379 tỷ đồng, đạt 12,85%. Công khai phương án bồi thường cho hơn 2.400 trường hợp còn lại. Phê duyệt, chi trả 996 ngôi mộ, còn lại 25 ngôi mộ đang chờ kết quả thẩm định giá. Đã bàn giao mặt bằng (dự án thành phần 2) hơn 25 ha, đạt 16,72%.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Dũng đề nghị các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện 30 ngày đêm (từ 30/5-30/6) để xử lý hồ sơ nội nghiệp; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền; xét duyệt, cấp tái định cư và bàn giao mặt bằng trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để dồn việc. Trong đó, công tác xác nhận nguồn gốc đất đối với các trường hợp còn lại phải hoàn thành trước ngày 10/6 tại các xã, thị trấn; tập trung phê duyệt phương án bồi thường hoàn thành trước 30/6, tính cả ngày thứ 7, chủ nhật; công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải khẩn trương phê duyệt cuối tháng 6, di dời trong tháng 7. Đặc biệt, đến ngày 30/06, sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án thành phần 2 (đoạn qua các xã Long An, Long Phước, Tân Hiệp, Phước Thái, Phước Bình) dài 18 km cho các đơn vị thi công; bàn giao 90% mặt bằng Dự án thành phần 1 (đoạn qua các xã Long An, An Phước, Long Đức, Lộc An và thị trấn Long Thành) dài 9,8 km.

Tác giả: Dương An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây