Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đường Tôn Đức Thắng dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 12 này

Theo Ban Quản lý dự án khu vực 6, tỉnh Đồng Nai, dự án nâng cấp và mở rộng đường Tôn Đức Thắng (25B) đoạn từ Trung tâm hành chính xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang dự kiến thông xe kỹ thuật  trong tháng 12 này.
 
Đơn vị thi công sau khi có nguồn vật liệu đã đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành dự án theo cam kết
Sau gần 2 năm thi công mở rộng mặt đường từ 9 m lên 44 m, đến nay đường Tôn Đức Thắng đã cơ bản hoàn thành và dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025. Hạ tầng kỹ thuật chính của dự án đã được hoàn tất; trong đó, gói thầu số 13 đã hoàn thành 100%, còn gói thầu số 7 đạt khoảng 75,8%.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 640 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 4 năm. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn trục đường đô thị loại 9, với tốc độ thiết kế 80 km/h đối với đường chính và 60 km/h đối với đường nhánh, chiều dài hơn 3,8 km.

Liên quan tiến độ nước rút, Ban Quản lý dự án khu vực 6 cho biết thời gian qua do nguồn vật liệu đá 4x6 khan hiếm nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án, vì vậy đơn vị đã kiến nghị tỉnh bổ sung khoảng 10.000 m³ để đảm bảo hoàn thành đúng mốc 19/12/2025 theo cam kết.

Tuyến đường 25B là trục giao thông huyết mạch kết nối TP. Hồ Chí Minh với xã Nhơn Trạch và hướng ra quốc lộ 51. Tuyến đường này đồng thời giao cắt với dự án Vành đai 3 – công trình trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực lân cận.

Tác giả: Giới Khắc, Xuân Mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây