Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đầu năm 2025 phải thi công dự án gia cố bờ sông Đồng Nai khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa

(CTT-Đồng Nai)- Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam sau khi đi kiểm tra dự án gia cố bờ sông Đồng Nai khu vực trụ T9 thuộc địa bàn phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam và lãnh đạo các đơn vị thành phố Biên Hòa rà soát trên bản đồ để đối chiếu với thực địa khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam và lãnh đạo các đơn vị thành phố Biên Hòa rà soát trên bản đồ để đối chiếu với thực địa khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa cho biết, dự án gia cố bờ sông Đồng Nai khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa được thành phố phê duyệt chủ trương năm 2019 và được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 4/2024 vừa qua. Quy mô dự án xây dựng tuyến kè với chiều dài 520m với tổng mức đầu từ gần 215 tỷ đồng từ nguồn ngân sách do Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư. Dự án nhằm mục đích chống sạt lở bờ sông Đồng Nai và bảo vệ trụ T9 cầu Bửu Hòa, đồng thời tạo cảnh quan môi trường khu vực ven sông, tạo động lực phát triển du lịch. Dự kiến tháng 2-2025 dự án được khởi công và hoàn thành vào quý IV năm 2025.

Trong khi đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa cho biết, về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án là hơn 1 héc ta và đã phê duyệt phương án bồi thường 2 đợt với 19/35 hộ. Trong đó đã có 17 đã hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 7 ngàn mét vuông. Hiện còn lại 16 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, trong đó có 11 trùng hộ ranh với dự án khác nên đã đề nghị cắt trừ. Trong 5 hộ còn lại thì có 4 hộ thuộc diện di dời do sạt lở theo chủ trương năm 1999. Các trường hợp này đang được các bên liên quan phối hợp rà soát xác minh lại các thủ tục theo quy định.

Thực tế qua kiểm tra, rà soát trên bản đồ trước đây so với thực địa hiện tại thì bờ sông Đồng Nai khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa ngày càng sạt nghiêm trọng lấn sâu vào đất ven bờ sông, thậm chí có đoạn bờ sông đã bị sạt lở sâu vào khoảng 30m so với trước đây. Điều này đã và đang có nguy cơ đe dọa đến công trình nhà dân cũng như nguy cơ mất an toàn trụ T9 cầu Bửu Hòa.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan và phường Hiệp Hòa trực tiếp làm việc với 5 hộ dân còn vướng mắc về mặt bằng để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng từ nay đến tháng 11/2024.

Đối với Ban Quản lý dự án thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần nghiên cứu điều chỉnh dự án theo hướng mở một số tuyến đường kết nối vào khu vực dự án nói trên nhằm tạo không gian mở ven sông Đồng Nai, đồng thời phải tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan, khẩn trương khởi công thi công dự án gia cố bờ sông Đồng Nai khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa ngay đầu năm 2025.

Đối với phường Hiệp Hòa, cần tuyền truyền các hộ dân sinh sống trong khu vực này phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là di dời các hộ dân nếu phát hiện các dấu hiệu sạt lở bất thường ven sông.

Tác giả: Dương An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây