Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Các dự án nạo vét suối chống ngập ở Biên Hòa: Mục tiêu thông dòng trước mùa mưa

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa mùa mưa sẽ đến, trong khi đó nhiều dự án nạo vét suối chống ngập cho khu vực nội ô Biên Hòa đang chậm trễ do thiếu mặt bằng kéo dài. Hiện tại, Ban quản lý dự án TP. Biên Hòa cùng các đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ nhằm kịp thông dòng các suối, giảm ngập khu vực nội ô khi mùa mưa đến.​

Chạy đua với thời tiết

Tại công trường nạo vét suối Tân Mai, sau thời gian dài chậm trễ do thiếu mặt bằng, hiện đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực để thi công các đoạn có sẵn mặt bằng. Thời tiết đang ở cao điểm mùa khô là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện những phần việc ở đáy suối.

Dự án này có chiều dài gần 2km với đầu tuyến là đường Đồng Khởi và cuối tuyến đổ ra sông Cái. Tổng kinh phí xây dựng dự án là 45 tỷ đồng từ ngân sách của TP. Biên Hòa. Theo đó, suối Tân Mai sẽ được tiến hành nạo vét bùn, rác và đất đá trả lại lòng suối theo đúng độ đáy suối trước đây; tiến hành kè bê tông hai bên bờ suối; lắp đặt các đường cống nối từ các khu ngập đến suối để giải quyết thoát nước. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, chủ đầu tư sẽ xây dựng đường dành cho đi bộ và xe hai bánh dọc 2 bên bờ suối.


Công trường nạo vét suối Tân Mai.

Theo đơn vị thi công, hiện công nhân đang tiến hành đổ bê tông phần đáy và phần mái với mục tiêu mỗi ngày hoàn thành từ 50 - 100m tùy từng địa điểm. Để đẩy nhanh tiến độ, mỗi ngày công trường huy động 50 công nhân làm việc liên tục kể cả thứ bảy và chủ nhật nhằm tận dụng những ngày còn lại của mùa khô. “Cách đây vài tháng, sau khi khởi công xong, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do không có mặt bằng. Sau khi được UBND thành phố hỗ trợ, hiện một số đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực để thúc tiến độ”, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật xây dựng Đồng Nai Trung Tuấn Anh nói. Ộng Tuấn Anh cũng cho biết thêm, nếu chậm tiến độ khi mùa mưa tới, việc thi công công trình thoát nước thủy lợi rất khó khăn do vừa thi công vừa phải bảo đảm thoát lũ. Do đó, đơn vị sẽ tập trung máy móc, nhân lực thi công hoàn thành phần đáy suối cuối mùa khô để có thể bảo đảm thoát nước cho khu vực đường Phạm Văn Thuận khi mùa mưa đến.

Đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời tiết đang là không khí khẩn trương ở các đơn vị thi công hai dự án nạo vét còn lại là suối Linh và suối Bà Bột. Với chiều dài 1,2km, kinh phí 20 tỷ đồng, dự án nạo vét suối Bà Bột đang được thi công ba mũi từ ba nhánh khác nhau. Đại diện đơn vị thi công cho biết, đến thời điểm này dự án đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công trình. Đây cũng là dự án có khối lượng công trình hoàn thành lớn nhất trong 3 dự án nạo vét cải tạo suối tại TP. Biên Hòa.

Đối với dự án suối Linh dài hơn 3,3km, từ phường Long Bình đến phường An Bình có kinh phí đầu tư 36 tỷ đồng, tiến độ chậm hơn so với hai dự án trên, tuy nhiên hiện đơn vị thi công cũng đang tập trung nhân lực triển khai. Chỉ huy trưởng công trình Bùi Văn Kế cho biết, nhằm đáp ứng tiến độ, hiện máy móc và công nhân đang tập trung nạo vét để thi công phần kiên cố lòng suối, sau đó sẽ tiến hành thi công phần kè do ít chịu ảnh hưởng thời tiết hơn.

Thông dòng cho nội ô trước mùa mưa, ngoại ô vẫn lo ngập

Thoát nước vào mùa mưa cho đô thị Biên Hòa luôn là vấn đề nan giải do hệ thống cống thoát nước cũ kỹ, nhỏ. Bên cạnh đó, các dòng suối bị bồi lấp nhiều nên việc nạo vét là hết sức cần thiết. Sau khi dự án nạo vét suối Săn Máu hoàn thành cuối năm 2017, UBND TP. Biên Hòa đã tập trung kinh phí 100 tỷ đồng để tiến hành 3 dự án nạo vét suối Tân Mai, suối Linh và suối Bà Bột. Đây là các dự án thuộc danh mục dự án cấp bách, ưu tiên thực hiện để góp phần chống ngập nước cho đô thị Biên Hòa vào mùa mưa.

Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho biết, do xác định đây là các công trình cấp bách nên thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là phần mặt bằng cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. “Trước những vướng mắc về mặt bằng vừa qua, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, giám sát đã có nhiều giải pháp thực địa nhằm hỗ trợ thi công, đảm bảo đến cuối tháng 4, các dự án này sẽ cơ bản hoàn thành bê tông lòng suối và kè hai bên suối. Đến giữa tháng 5 tới, sẽ hoàn thành phần đáy và mái suối để thông dòng, góp phần thoát nước khi mùa mưa đến. Những hạng mục nằm trên bờ, ít chịu ảnh hưởng thời tiết sẽ thực hiện sau cùng”, ông Dũng cho hay.

Trong khi các dự án cấp bách thoát nước cho khu vực nội ô đang đi đúng tiến độ thì nỗi lo ngập nước mùa mưa tại các khu vực ven QL 51 vẫn hiện hữu. Khu vực này hiện có dự án nạo vét 3 con suối gồm suối Chùa, suối Cầu Quan và suối Bà Lúa. Theo dự kiến, dự án nạo vét này sẽ khởi công xây lắp trong năm 2019 khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được hoàn thành. Theo UBND TP. Biên Hòa, việc nạo vét các con suối này sẽ mở rộng diện tích lòng suối, đáp ứng tiêu thoát nước cho một phần các phường Long Bình, Long Bình Tân, xã Phước Tân và An Hòa. Trong thời gian chưa triển khai dự án, để giải quyết tình trạng ngập úng, UBND tỉnh đã cho nạo vét, khơi thông tạm 3 con suối này nhằm chống ngập tuyến QL 51 vào mùa mưa tới.

Văn Gia

Tác giả: Vương Văn Thế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây