Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn chi tiết đối với từng dự án đầu tư công

(CTTĐT-Đồng Nai) - Ngày 3-8, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc để nghe các đơn vị báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo Sở KH-ĐT, năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là gần 13 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 2-8, Đồng Nai đã giải ngân gần 2,4 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 18% so với kế hoạch vốn.

Về kết quả giải ngân theo chủ đầu tư đối với nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch, hiện nay, có 20 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, dưới mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, có 7 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 0%.
 
Theo đánh giá, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp vẫn xuất phát từ việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; sự phối hợp chưa tốt giữa các chủ đầu tư với UBND cấp huyện và các sở, ngành trong thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã phê bình nghiêm khắc các đơn vị có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt thấp, đặt biệt là 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn 0%. Đồng thời, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách gửi Sở Nội vụ để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công vụ năm 2023.
 
Cũng theo quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, để đạt được tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trên 95% kế hoạch như cam kết với Chính phủ, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng tỉnh phải giải ngân được trên 10% kế hoạch vốn. Do đó, các địa phương, các chủ đầu tư phải tập trung, nỗ lực tối đa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương, các chủ đầu tư phải thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp trong quá trình triển khai các dự án. Các địa phương phải quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng các khu tái định cư, khẩn trương thực hiện công tác định giá đất. Các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn chi tiết cho từng dự án.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây