Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tìm giải pháp nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

(CTTĐT-Đồng Nai) - Kết thúc 5 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh chỉ mới đạt hơn 12%. Đây là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công ở mức thấp. Chính vì vậy, thời gian tới các cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải có nhiều giải pháp để nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn.

Thi công dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu)
Thi công dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu)

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt thấp

Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, tính đến ngày 31-5, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt hơn 14%. Tuy nhiên, nếu trừ đi số vốn kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2022 sang năm 2023, tỷ lệ giải ngân thực chất theo kế hoạch vốn trên địa bàn tỉnh chỉ mới đạt hơn 12%.
 
Cụ thể, đối với từng nguồn vốn, với nguồn vốn ngân sách trung ương, kế hoạch vốn năm 2023 là hơn 598 tỷ đồng thì mới chỉ giải ngân được hơn 98 tỷ đồng, đạt hơn 16% kế hoạch vốn. Với nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến cuối tháng 5 mới chỉ giải ngân được gần 16 tỷ đồng trên tổng vốn hơn 1,3 ngàn tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 1% kế hoạch.
 
Trong khi đó, với nguồn vốn ngân sách địa phương bao gồm vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, tỷ lệ giải ngân cũng chỉ đạt lần lượt gần 16% và hơn 18% so với kế hoạch. “Tính đến cuối tháng 5-2023, trên địa bàn tỉnh có 7 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bằng 0%”- ông Nguyễn Hữu Nguyên cho biết.
 
Lý giải về nguyên nhân tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp, các địa phương đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.
 
Đại diện UBND TP.Biên Hoà cho biết, vướng mắc lớn nhất khiến các dự án đầu tư công triển khai chậm, từ đó kéo theo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thấp chủ yếu đến từ công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, TP.Biên Hoà hiện đang thiếu các khu tái định cư, công tác quy chủ, xác định nguồn gốc đất.
 
Về phía TP.Long Khánh, ông Đỗ Chánh Quang, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh cho hay, trên địa bàn có các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Tuy nhiên, thời gian qua, địa phương phải chờ đợi việc ủy quyền của UBND tỉnh để thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể từ đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Đây là điểm vướng chính ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Từ đó, làm chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
 
Trong khi đó, ông Lê Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, trên địa bàn huyện có đến 15 dự án có thực hiện thu hồi đất cao su. Tuy nhiên, thời gian qua, do chưa có phương án thanh lý cây cao su nên các dự án này chưa có mặt bằng để triển khai thực hiện. “Vướng mắc lớn nhất để triển khai thực hiện các dự án, từ đó tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là chưa có phương án thanh lý cây cao su”- ông Lê Hoàng Sơn cho hay.
 
Quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn
 
Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã có chỉ thị về tăng cường, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư phải có tiến độ chi tiết và bám sát tiến độ thực hiện. Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ giao ban rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Mặc dù vậy, các giải pháp mà UBND tỉnh đề ra từ đầu năm chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.
 
Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Hữu Nguyên cho hay, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm điểm trách nhiệm 6 tháng đầu năm đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thấp. Đồng thời, sẽ mời các đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thấp họp để nghe báo cáo, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
 
Cùng với đó, Sở KH-ĐT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương phải lập đường găng tiến độ của mỗi dự án theo từng tuần và đặt mục tiêu giải ngân nguồn vốn theo từng tuần, từng tháng. “Nếu tiếp tục như thời gian qua thì sẽ không thể nào đạt được mục tiêu về giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023”- ông Nguyễn Hữu Nguyên chia sẻ.
 
Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, với tiến độ như hiện nay, Đồng Nai sẽ khó có thể đạt mục tiêu giải ngân 60% nguồn vốn đầu tư công vào cuối tháng 9 và trên 95% trong năm 2023.
 
Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu các chủ đầu tư phải hết sức nghiêm túc với các đơn vị tư vấn. Hồ sơ gửi thẩm định nếu bị trả lại thì phải trừ vào chi phí tư vấn đã ký.
​ 
Đối với vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể, Sở TN-MT và Sở Tài chính phối hợp, sớm hướng dẫn các địa phương thực hiện để thúc đẩy tiến độ các dự án.
 
Đặc biệt, các đơn vị liên quan phải rà soát từng khâu, sớm tháo gỡ các vướng mắc trong quy trình xây dựng cơ bản. Thường xuyên đeo bám hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu khối lượng thực hiện để nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây